Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Dự án sân bay Long Thành: Những vị trí cần gấp tỉnh sẽ bàn giao theo yêu cầu của chủ đầu tư

TTĐT – Chiều ngày 11-2, tại H.Long Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cùng Thứ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải (GTVT) Lê Anh Tuấn đã có buổi làm việc UBND H.Long Thành, các sở, ngành và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về công tác giải phóng và bàn giao mặt dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.
z3174181041047_d4433e2e484a24b3c89339093358962e120222.jpg
Thứ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải Lê Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp 
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và môi trường, đối với diện tích đất hơn 1,9 ngàn ha do các tổ chức sử dụng, đến nay Đồng Nai đã hoàn thành thu hồi gần 1,9 ngàn ha của 16 tổ chức. Hiện còn lại diện tích đất hơn 56ha của 2 tổ chức chưa hoàn thành thu hồi đất.
Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình, UBND H.Long Thành cho biết, hiện địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 5.464 trường hợp/5.541 hộ gia đình, cá nhân với diện tích đất hơn 2,3 ngàn ha trong tổng số hơn 2,9 ngàn ha đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Đối với phần diện tích đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng hiện còn hơn 1 ngàn trường hợp với diện tích hơn 281ha đang tiếp tục hoàn thành các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ.
Về bàn giao đất, hiện nay Đồng Nai đã thực hiện bàn giao gần 1,5 ngàn ha trên tổng số hơn 2,5 ngàn ha (gồm 1.810 ha xây dựng sân bay và 722ha khu vực để đổ đất dôi dư) phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.
z3174169331591_d64234867d58576bc87b2acd8b6fda9c120222.jpg
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Tại cuộc họp, đại diện ACV cho biết, cuối tháng 12-2021, đơn vị đã chính thức chọn được đơn vị thi công hạng mục san nền và thoát nước của dự án. Đến đầu tháng 2-2022, ACV đã triển khai thực hiện gói thầu san nền và thoát nước. ACV cũng đang cho triển khai rà phá bom, mìn ở khu vực đất vừa được UBND H.Long Thành mới bàn giao thêm .
Đối với hạng mục xây dựng tuyến giao thông kết nối phục vụ thi công xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, ACV cũng đã chọn được đơn vị tư vấn thiết kế. Dự kiến cuối tháng 2-2022 sẽ triển khai công tác khoan khảo sát dự kiến khởi công xây dựng tuyến đường số 1 vào cuối tháng 10 năm nay.
z3174180183399_9e0fca5952543942c93fb99369064f9c120222.jpg
Chủ tịch UBND H.Long Thành Lê Văn Tiếp báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng và bàn giao đất tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, ACV cần phải phối hợp chặt với địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt ở những khu đất ưu tiên để triển khai xây dựng và những khu vực chứa đất dôi dư. Lãnh đạo Bộ GTVT cũng đề nghị Đồng Nai sớm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay để thực hiện thi công dự án. ACV đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục để sớm khởi công xây dựng tuyến đường này để thi công dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.
z3174178854251_66f434a41830a46df4b84208b71b1e57120222.jpg
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị một số vấn đề liên quan đến xây dựng sân bay
Kết luân buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cam kết Đồng Nai sẽ bàn giao toàn bộ diện tích mặt bằng phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 trong quý I-2022 và bàn giao toàn bộ diện tích của dự án trong quý II-2022. Ở những vị trí cần gấp để thi công tỉnh sẽ bàn giao theo yêu cầu của chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ dự án.
 Khắc Giới

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây