Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Dự án sân bay Long Thành: Khắc phục khó khăn của dịch để tiếp tục thực hiện công khai phương án bồi thường

​TTĐT - Ngày 24-9, Tại H.Long Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã chủ trì cuộc họp để tháo gỡ khó khăn về tình hình thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.
PCTVTD250921.jpg
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chỉ đạo tại buổi làm việc
Theo báo cáo của UBND H.Long Thành, đến nay tổng số tiền huyện đã phê duyệt hơn 9 ngàn tỷ đồng, đã thực hiện chi trả tiền cho hơn 3,4 ngàn trường hợp, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên có 529 trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với số tiền hơn 1,3 ngàn tỷ đồng nhưng chưa thực hiện được việc chi trả tiền do giãn cách xã hội.
TNMT250921.jpg
Phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường chia sẻ những vướng mắc phải xử lý trong việc thực hiện công tác đền bù
Chủ tịch UBND H.Long Thành Lê Văn Tiếp cho biết, huyện đang khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covied-19 để tiếp tục thực hiện công khai phương án bồi thường hỗ trợ cho 699 trường hợp tiếp theo. UBND xã Bình Sơn và các phòng, ban chuyên môn của huyện cũng đang thực hiện công tác xác nhận, thẩm tra nguồn gốc đất các trường hợp còn lại. Với 1,1 ngàn trường hợp đất mua bán “giấy tay”, sẽ được Tổ công tác xử lý vướng mắc cùng với huyện thẩm định hồ sơ để xử lý.
LT250927.jpg
Chủ tịch UBND H.Long Thành báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng tại cuộc họp 
Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu Sở Tài nguyên – môi trường phải hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất của 2 tổ chức còn lại và UBND H.Long Thành phải hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất, công khai phương án bồi thường đối với 698 trường. Cũng theo yêu cầu của Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, thời gian qua do tình hình dịch Covid-19 làm gián đoạn công việc của Tổ công tác xử lý vướng mắc đền bù đất dự án Sân bay Long Thành, trong những ngày tới tổ này khắc phục khó khăn và bắt tay thực hiện công việc từ đầu tháng 10 tới. Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng những ngày qua tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án Sân bay Long Thành bị chậm, vì vậy các sở, ngành cùng UBND H.Long Thành cần phải khẩn trương hơn.
Quốc Khánh

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây