Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Dự án sân bay Long Thành cơ bản đáp ứng được tiến độ

TTĐT - Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 147/TB-VPCP  kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.
Phó thủ tướng Lê Văn Thành (áo trắng giữa) đi thị sát dự án xây dựng sân bay Long Thành
Phó thủ tướng Lê Văn Thành (áo trắng giữa) đi thị sát dự án xây dựng sân bay Long Thành

Nội dung thông báo nêu rõ, công tác triển khai hạng mục nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh của sân bay Long Thành cơ bản đáp ứng được tiến độ đề ra. Việc giải phóng mặt bằng, bàn giao diện tích đất giai đoạn 1 cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã xác định dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 hoàn thành vào năm 2025, các đơn vị phải có quyết tâm lớn, công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phải tiến hành thường xuyên, liên tục.

Để khẩn trương triển khai dự án đáp ứng tiến độ, chất lượng yêu cầu, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu công tác điều hành phải khoa học, quá trình triển khai phải nỗ lực, tích cực từ người công nhân, cán bộ kỹ thuật, đến Ban quản lý dự án cũng như các nhà thầu, tư vấn, hệ thống chính trị của địa phương và các bộ, ngành để hoàn thành công trình đáp ứng yêu cầu đề ra. Các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì hoạt động công trường như nhịp độ hiện nay; rà soát, xây dựng tiến độ, xác định các công việc, hạng mục công trình trên đường gantt đối với tất cả các các gói thầu, hạng mục công trình.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, công tác giải phóng mặt bằng rất khó khăn, nhưng nếu tăng cường sử dụng các phương tiện truyền thông để vận động, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, hiệu quả của dự án để nhân dân hiểu rõ, sẽ nhận được sự đồng thuận của nhân dân và tạo thuận lợi hơn trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Yêu cầu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30-6-2022.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định đây là dự án quan trọng quốc gia, việc đầu tư các tuyến giao thông kết nối là cần thiết và phải sớm triển khai. Tuy nhiên, các tuyến giao thông phải đi trước, đón đầu, có tính đến sự phát triển sau này về gia tăng quy mô của dự án, sự phát triển của khu vực và kết nối vùng miền. Bộ GT - VT, UBND tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, đề xuất cơ quan triển khai. Bộ GT - VT khẩn trương nghiên cứu, đề xuất mở rộng tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và tuyến đường song song với cao tốc này để bảo đảm nhu cầu kết nối, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Tác giả: Vi Quân

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây