Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng xã hội Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

(CTT-Đồng Nai) - Các công trình còn lại thuộc dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế (sân bay) Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong năm 2024 để phục vụ đời sống của các hộ dân trong vùng dự án đã chuyển đến sinh sống tại khu tái định cư này.
Một góc Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn .
Một góc Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn .

Tháo gỡ vướng mắc
Dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn gồm có 11 công trình gồm 4 trường mầm non; 2 trường tiểu học; 2 trường THCS; 1 chợ; 1 trung tâm văn hóa và 1 trụ sở UBND xã. Đến nay, tại dự án thành phần này có 4 công trình đã hoàn thành xây dựng.

Với các công trình còn lại, trong năm 2023, dù vẫn được duy trì thi công, tuy nhiên, quá trình thực hiện lại gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về nguồn vốn. Cụ thể, do niên độ dự án chỉ kéo dài đến hết năm 2022 nên trong năm 2023, nguồn vốn bố trí cho các công trình không thể giải ngân.

Để đảm bảo tiến độ các dự án, trong năm 2023, tỉnh đã phải bố trí nguồn vốn tạm ứng để tiếp tục thi công các công trình.
Cuối năm 2023, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành đến hết năm 2024. Đồng thời, giao bổ sung them nguồn vốn để tiếp tục thực hiện dự án.

Đầu năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định giao kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025; giao dự toán, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Trong đó, giao bổ sung gần 967 tỷ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho UBND tỉnh Đồng Nai để thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.
Tiếp theo đó, UBND tỉnh cũng đã có quyết định giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 số vốn nói trên cho dự án. Như vậy, đến nay, khó vướng mắc lớn nhất trong quá trình thực hiện dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đã được tháo gỡ.

Tăng tốc tiến độ
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, ngoài 4 công trình đã hoàn thành xây dựng gồm 3 trường mầm non và trụ sở UBND xã, công trình xây dựng chợ (gói thầu số 23) nhà thầu cũng đã thi công xong toàn bộ khung kèo thép của nhà lồng chợ, đổ xong bê tông nền sân ngoài nhà. Hiện nay, nhà thầu đang tập kết khung kèo thép của 2 nhà lồng chợ, vận chuyển về công trình để lắp dựng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cũng đã hoàn thiện xong hồ sơ thiết kế điều chỉnh và trình Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh thẩm duyệt điều chỉnh về PCCC làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo.

Đối với nhóm 6 công trình còn lại bị chậm tiến độ, sau khi hoàn thành chấm dứt với các nhà thầu cũ, các cơ quan chức năng cũng đã tổ chức lựa chọn nhà thầu mới để tiếp tục thi công trong năm 2023.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, từ ngày 19-2 (tức mồng 10 Tết) việc thi công tại các công trình thuộc dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn được triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ dự án.
Theo dự kiến, với nhóm 6 công trình bị chậm tiến độ, 5 công trình xây dựng các trường học sẽ được hoàn thành xây dựng trong quý I và đầu quý II năm 2024. Riêng công trình xây dựng trung tâm văn hóa cũng sẽ hoàn thành xây dựng vào cuối tháng 2-2024.

Tác giả: Vĩnh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây