Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đảm bảo nguồn đá xây dựng cho Sân bay Long Thành

(CTT-Đồng Nai) - Nhờ được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 168/NQ-CP và Nghị quyết số 02/2025/NQ-CP cùng ban hành ngày 11-6-2025 của Chính phủ, khó khăn về nguồn đá xây dựng cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành) cơ bản được tháo gỡ.
sb d
Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang trong giai đoạn cao điểm thi công, cần khoảng 600 ngàn m3 đá xây dựng/tháng. Ảnh: H.Lộc
Đây là yếu tố then chốt để công trình sân bay lớn nhất cả nước có thể hoàn thành đúng tiến độ vào cuối năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Khối lượng vượt nhu cầu, nhưng thiếu chủng loại
Trên địa bàn tỉnh đang có 23 mỏ khai thác đá, phục vụ các dự án trọng điểm, với tổng công suất theo giấy phép đạt khoảng 20 triệu m³/năm. Tuy nhiên, do các mỏ vướng mắc thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, đầu tư, môi trường… nên công suất khai thác thực tế chỉ đạt khoảng 11,5 triệu m³/năm. Trong khi đó, hàng loạt dự án trọng điểm, trong đó có Sân bay Long Thành, đang được đẩy nhanh tiến độ, dẫn đến tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng cục bộ.
Trước thực tế này, ngày 11-6-2025, Chính phủ ban hành 2 nghị quyết nêu trên, cho phép các mỏ đá đang cung ứng cho Sân bay Long Thành được áp dụng cơ chế đặc thù: nâng 50% công suất khai thác so với giấy phép hiện có, đồng thời được tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý trong khi vẫn khai thác.
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Trọng Toàn, hiện có 10/14 mỏ đang cung cấp đá cho Dự án Sân bay Long Thành đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù. Nếu tất cả các mỏ cùng tăng 50% công suất, từ nay đến cuối năm 2025, sẽ có thêm hơn 4,2 triệu m³ đá, vượt hơn 822 ngàn m³ so với tổng nhu cầu của dự án.
Tuy nhiên, theo ông Toàn, dù tổng khối lượng vượt nhu cầu nhưng một số chủng loại đá chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủ đầu tư. Cụ thể, hiện mới đáp ứng hơn 3 triệu m³, vẫn còn thiếu khoảng 416 ngàn m³ thuộc 4 chủng loại chính: đá dăm 0x25mm, đá mi bụi và mi sàng, đá 1x2, đá 2x4. Ngoài ra, nếu các nhà thầu không tiếp nhận nguồn đá đã được phân khai từ cụm mỏ Thạnh Phú - Thiện Tân (dự kiến khoảng 310 ngàn m³) với lý do khoảng cách xa, tổng lượng đá thiếu có thể lên tới hơn 726 ngàn m³.
Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Sân bay Long Thành Hoàng Mạnh Chí cho biết, thời gian qua, việc phân khai (phân bổ khối lượng), ký hợp đồng và đưa đá về công trường chưa đạt yêu cầu, nguyên nhân là do sự phối hợp chưa tốt giữa các chủ mỏ và nhà thầu thi công xây dựng.
“Một số nhà thầu ký hợp đồng theo tổng khối lượng mình cần, trong khi năng lực sản xuất, chủng loại và tiến độ cung ứng của các chủ mỏ chưa đáp ứng được” - ông Chí lý giải.
Cũng theo ông Hoàng Mạnh Chí, từ nay đến cuối năm 2025, Dự án Sân bay Long Thành cần khoảng 3,4 triệu m³ đá, tương đương khoảng 600 ngàn m³/tháng. Ngay sau khi UBND tỉnh có quyết định phân khai mới, ban sẽ yêu cầu các nhà thầu khẩn trương ký hợp đồng với các mỏ theo đúng khối lượng, chủng loại và tiến độ để đảm bảo nguồn cung cho dự án.
Linh hoạt điều chỉnh, không để thiếu đá
Đồng Nai đang là đại công trường của nhiều dự án trọng điểm quốc gia, vùng, tỉnh. Hầu hết các dự án này đang vào giai đoạn “nước rút”. Việc đảm bảo đủ vật liệu xây dựng không chỉ giúp công trình “về đích” đúng hạn, mà còn góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.
Để điều phối kịp thời và hợp lý nguồn vật liệu cho dự án đang bức thiết nhất về tiến độ là Sân bay Long Thành, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu báo cáo cụ thể khối lượng đá đã được phân khai, đã tiếp nhận và nhu cầu còn lại từ nay đến cuối năm 2025. Trên cơ sở đó, sở sẽ làm việc với các mỏ để điều chỉnh phân khai phù hợp, tránh lãng phí tài nguyên và chậm tiến độ.
Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề xuất UBND tỉnh giao các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ chủ mỏ hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, đầu tư, môi trường theo quy định hiện hành.
Đại diện Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) cho biết, doanh nghiệp và các đơn vị liên danh đang thực hiện nhiều gói thầu tại Sân bay Long Thành, nhu cầu đá xây dựng rất lớn. Tính đến nay, công ty đã ký hợp đồng cung cấp 540 ngàn m³, trong đó khoảng 190 ngàn m³ vẫn chưa đưa về công trường. Các đợt phân khai gần đây từ UBND tỉnh đã hỗ trợ thêm nguồn đá, nhưng vẫn còn thiếu, đặc biệt là chủng loại đá mi bụi và mi sàng dùng cho kết cấu nền. Do đó, ông mong muốn được điều chỉnh chủng loại phù hợp.
Tại buổi làm việc mới đây với các sở, ngành, chủ mỏ và Ban Quản lý Dự án Sân bay Long Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương có mỏ đá để hướng dẫn, đôn đốc hoàn tất các thủ tục pháp lý đúng quy định. Hàng tuần, sở phải báo cáo UBND tỉnh khối lượng đã phân khai, đã đưa về công trường và đề xuất điều chỉnh nếu cần.
Các chủ mỏ đá có trách nhiệm sớm hoàn thiện thủ tục về đất đai, đầu tư, môi trường để tỉnh xem xét, cấp phép tăng công suất. Toàn bộ khối lượng đá khai thác tăng thêm theo cơ chế đặc thù chỉ được sử dụng cho Sân bay Long Thành.
Hàng tuần, các bên liên quan phải tổng hợp đầy đủ số liệu: tỉnh đã phân khai, đã ký hợp đồng, đã cung cấp... để có phương án điều chỉnh nhằm đảm bảo đủ khối lượng, đúng chủng loại và kịp tiến độ, góp phần đưa Sân bay Long Thành “về đích” đúng hạn vào cuối năm 2025.

Tác giả: Phạm Ngọc Đức, Lê An

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây