Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Chuẩn bị thực hiện san lấp mặt bằng sân bay Long Thành

​TTĐT - Ngày 19-4, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND H.Long Thành đã có buổi tiếp đoàn công tác của Bộ Giao thông - vận tải (GTVT) do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn dẫn đầu đến làm việc về tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.
 z2443821251028_e13925c965d6b44dce530ef4894e5f63.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe Sở Tài nguyên – môi trường, UBND huyện Long Thành báo cáo tiến độ về công tác giải phóng mặt bằng và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cũng báo cáo tến độ xây dựng khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cũng thông tin thêm, đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành tỉnh đang tiếp tục thực hiện và bảo đảm tiến độ. Dự kiến, trong tháng 6 tới sẽ bàn giao xong mặt bằng cho chủ đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị UBND H.Long Thành sớm xây dựng phương án tạm cư di dời các hộ dân trong khu vực ưu tiên để cho các đơn vị thi công thực hiện san lấp mặt bằng.
z2443821696460_c7d88753f3431b6a01a01f3f977dfb8f.jpg
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn chia sẻ tiến độ chung của của dự án đang thực hiện
 Cũng theo lãnh đạo tỉnh, Đồng Nai sẽ phối hợp với ACV để đề xuất Chính phủ khung chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện giải phóng mặt bằng 2 tuyến đường kết nối sân bay theo hướng áp dụng chung khung chính sách đã thực hiện trong diện tích 5 ngàn ha xây dựng sân bay Long Thành. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ACV cần khảo sát kỹ trước khi triển khai xây dựng hàng rào sân bay, nếu có những tác động đến đời sống người dân cần có những giải pháp xử lý. 
z2443822255514_a060bfca74816e67effd559d9872e20f.jpg
Lãnh đạo H.Long Thành báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án

Về tiến độ triển khai xây dựng, ông Đỗ Tất Bình, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án thành phần 3, dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 cho biết, hiện dự án đang được thực hiện rà phá bom mìn. Sau khi thực hiện xong rà phá bom mìn sẽ san nền để xây dựng sân bay đối với khu vực ưu tiên (khu vực hơn 1.800 ha) để đến tháng 1-2022, sẽ được khởi công xây dựng nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1. Đơn vị cũng đang chuẩn bị cho việc xây dựng hàng rào sân bay dự kiến được triển khai vào tháng 9 tới. Qua đó, lãnh đạo ACV kiến nghị UBND H.Long Thành sớm triển khai thu hồi đất để xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay phục vụ thi công.

 z2443823844522_d9d3704e40ff9a6190c81886861f7273.jpg

Ông Đỗ Tất Bình, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) báo cáo tiến độ xây dựng sân bay Long Thành

 Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Anh Tuấn cho rằng, dự án sân bay Long Thành là dự án đột phá của ngành GT-VT trong giai đoạn 2021-2025. Do đó, Đồng Nai cũng như các đơn vị liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ chung. Bộ GT-VT đề nghị Đồng Nai và ACV có báo cáo tổng hợp các công việc đã thực hiện hằng tháng gửi Bộ GT-VT để kịp thời đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. ACV cũng phải phối hợp chặt chẽ với UBND H.Long Thành để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay.

Khắc Giới

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây