Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Chuẩn bị bàn giao thêm mặt bằng cho dự án sân bay Long Thành

​TTĐT – Chiều ngày 1-4, các cơ quan của tỉnh và UBND H.Long Thành đã làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cùng các đơn vị thi công dự Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành về tiến độ giải phóng, bàn giao mặt bằng và tổ chức thi công công trình.
DSC_5336010422.JPG
Quang cảnh buổi làm việc  
Theo báo cáo của ACV, hiện nay đơn vị thi công tập trung gói thầu san nền, thoát nước và tiếp tục rà pháp bom mìn ở những khu vực mới nhận bàn giao mặt bằng. Vấn đề khó khăn hiện nay đang gặp phải là mặt bằng chưa được bàn giao toàn bộ khu vực đất để tập kết đất dôi dư, tình trạng “da beo” ở đây khiến các nhà thầu gặp khó khăn thi công. Công suất thi công hiện tại chưa thể đạt mức tối đa. ACV đã có các kiến nghị và mong muốn các cơ quan chức năng của tỉnh, UBND H.Long Thành đẩy nhanh tiến độ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để hoàn tất bàn giao mặt bằng toàn bộ dự án cho chủ đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ chung theo yêu cầu của Chính phủ.
DSC_5339020422.JPG
Chủ tịch H.Long Thành thông báo về tiến độ bàn giao mặt bằng tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND H.Long Thành Lê Văn Tiếp cho biết, diện tích đất còn lại chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trong khu vực 2.532ha (đất bàn giao giai đoạn 1) là không nhiều. Cụ thể, ở khu vực 1.810 ha để xây dựng sân bay giai đoạn 1 chỉ còn hơn 45 ha; khu vực 722 ha để chứa đất dôi dư còn 73 ha. Như vậy, so với ngoài thực địa thì diện tích đất đã được địa phương bồi thường khá nhiều, những ngày tới huyện sẽ hoàn thiện các thủ tục tiến hành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
DSC_5345020422.JPG
Phó giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành thuộc ACV thông tin về nhu cầu mặt bằng để thi công
Để giải quyết những vướng mắc cấp bách, theo đề xuất của Sở Tài nguyên – môi trường, những khu vực nào nhà thầu cần gấp mặt bằng để chứa đất ACV đánh dấu trên bản đồ, sau đó UBND H.Long Thành rà soát hồ sơ, các sở ngành liên quan cùng hỗ trợ xử lý và có phương án vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. 

 Khắc Giới

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây