Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Chạy “nước rút” xây dựng khu tái định cư dự án sân bay Long Thành

 ​Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1 đã chính thức được Chính phủ phê duyệt thực hiện. Do đó, các đơn vị chức năng cũng đang tăng tốc thi công hạ tầng Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn để ổn định cuộc sống người dân 

z2198099487831_2e971b35bad9c080731feca89f24ca00.jpg
Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng 4 tuyến đường giao thông chính tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn. 

 Cuối tháng 10 vừa qua, Đồng Nai đã chính thức bàn giao gần 2,6 ngàn ha đất, trong đó có 1,8 ngàn ha phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Đối với diện tích đất 1,8 ngàn ha, có hơn 630 ha đất thuộc quyền sử dụng của 1.007 hộ gia đình, cá nhân. 

Tăng tốc thi công
Ông Lê Văn Tiếp, Phó chủ tịch UBND H.Long Thành cho biết, đối với các hộ dân thuộc khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng (khu vực 1,8 ngàn ha) cũng như toàn bộ dự án, đủ điều kiện bố trí tái định cư thì sẽ được cấp đất tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn.
Theo kế hoạch ban đầu, việc thi công 5 gói thầu ưu tiên về hạ tầng kỹ thuật tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn gồm 4 tuyến đường giao thông chính và hệ thống thoát nước cho khu tái định cư sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10 vừa qua. Tiếp đó, UBND H.Long Thành sẽ thực hiện cho người dân bốc thăm vị trí lô đất tái định cư để xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống.
Tuy nhiên, trong quá trình thi công, do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều nên tiến độ thực hiện bị chậm trễ. Kế hoạch ban đầu giao đất tái định cư cho người dân trong tháng 10 không thể được thực hiện.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chủ đầu tư dự án xây dựng Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn cho biết, khoảng hơn 1 tháng qua, khi thời tiết đã giảm mưa, đơn vị đã đốc thúc các nhà thầu tập trung tối đa nguồn nhân, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục. Hiện nay, ngoài hạng mục xây dựng hệ thống thoát nước còn gặp khó khăn do vẫn vướng mặt bằng thì 4 tuyến đường giao thông chính đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. “Theo dự kiến, vào cuối tháng 11 cả 4 tuyến đường giao thông chính sẽ cơ bản hoàn tất xây dựng”- ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết.
Theo ông Dương Đức Ngọc, Tư vấn trưởng Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn, thời gian qua, khi thời tiết giảm mưa, các nhà thầu xây dựng đã tiến hành thi công dồn dập các hạng mục để bù đắp tiến độ bị chậm trễ trước đó. Hiện nay, đối với 4 tuyến đường giao thông chính thuộc 4 gói thầu ưu tiên, các nhà thầu đang tiến hành rải thảm nhựa. “Thời gian trước do trời mưa nên các nhà thầu không thể thực hiện thảm nhựa các tuyến đường. Hiện nay, khi thời tiết khô ráo, các nhà thầu đã bắt tay thực hiện công đoạn này”- ông Dương Đức Ngọc cho hay.
Cũng theo ông Dương Đức Ngọc, về cơ bản, 4 tuyến đường giao thông chính sẽ hoàn tất xây dựng trong tháng 11. Do đó, việc giao đất cho người dân xây dựng nhà cửa đã có thể được thực hiện.
Triển khai nhanh các thủ tục giao tái định cư
Phó chủ tịch UBND H.Long Thành Lê Văn Tiếp cho hay, thời gian qua, UBND H.Long Thành đã thực hiện công tác xét, cấp đất tái định cư cho người dân. Để đảm bảo đúng quy định khi thực hiện xét, cấp đất tái định cư, ổn định cuộc sống người dân, địa phương cũng đã kiến nghị Sở TN-MT tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn làm cơ sở để UBND H.Long Thành tổ chức xét, cấp đất cho người dân theo đúng quy định.
Mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản giao UBND H.Long Thành chủ trì xây dựng phương án, tổ chức xét tái định cư đảm bảo lợi ích hài hòa cho các hộ dân bị thu hồi đất thuộc dự án sân bay Long Thành và phù hợp với tình hình địa phương. Trong đó, cần ưu tiên và tập trung cho các hộ dân có đất bị thu hồi, đủ điều kiện bố trí tái định cư trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng (khu vực 1,8 ngàn ha).
Để UBND H.Long Thành có cơ sở thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cũng giao Sở TN-MT lập hồ sơ, thủ tục ban hành Quyết định giao đất Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn để UBND H.Long Thành tổ chức xét, cấp tái định cư đúng theo quy định.

 Theo UBND H.Long Thành, đối với khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng (khu vực 1,8 ngàn ha), dự ước nhu cầu tái định cư là khoảng 700 lô đất. Đến nay, Hội đồng bồi thường dự án đã rà soát được 505 hồ sơ đủ điều kiện để xét tái định cư. Trong đó, đã tổ chức xét duyệt 189 hồ sơ (có 115 hồ sơ đủ điều kiện cấp đất tái định cư). UBND xã Bình Sơn hiện đang tiếp tục xét duyệt đối với 316 hồ sơ còn lại.  

Nam Vũ

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây