Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Tiến độ triển khai đường Xuân Quế - Long Khánh và Vành đai 1 chậm do chủ đầu tư bị động

(CTT-Đồng Nai) - Chiều 5-9, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan đã kiểm tra, khảo sát tuyến đường Xuân Quế - Long Khánh và tuyến đường Vành đai 1.
Hình 1
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà khảo sát tuyến đường Xuân Quế - Long Khánh và đường Vành đai 1. Ảnh: Phước Thọ

Dự án đường Vành đai 1 dài hơn 4,2km đi qua 3 phường: Bình Lộc, Xuân Lập, Long Khánh. Trong đó, điểm đầu của dự án giao với Quốc lộ 1 (ngay trạm xăng dầu Suối Tre), điểm cuối giao với Quốc lộ 1 tại Km1818+600.

Mặt đường Vành đai 1 rộng 14m, vỉa hè mỗi bên 6m, trồng cây xanh ở giữa rộng 19m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân đạt 31,25% kế hoạch năm 2025. Dự án có 5 gói thầu, gồm: 10, 11, 12, 13, 14 và đang đạt tổng tiến độ khoảng 40%. Đến hết tháng 10-2025 phấn đầu đạt khoảng 60%. Trong thời gian tới, đơn vị thi công sẽ tăng cường nhân công, máy móc, thiết bị, vật liệu… để bảo đảm tiến độ đề ra. 

Hình 2
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát tuyến đường Xuân Quế - Long Khánh và đường Vành đai 1. Ảnh: Phước Thọ

Đối với dự án đường Xuân Quế - Long Khánh có tổng chiều dài hơn 7,6km. Điểm đầu tuyến giáp với Hương lộ 10 (ĐT.773) thuộc xã Xuân Đường, cuối tuyến giao với đường Xuân Tân, phường Hàng Gòn. Đường có kết cấu bê tông nhựa nóng với chiều rộng 9m, mặt đường 7m, lề gia cố mỗi bên 0,5m và lề đất mỗi bên rộng 1m.

Dự án có 4 gói thầu xây lắp chính, gồm: Gói thầu số 11 (phần đường, thoát nước) tiến độ đạt khoảng 20%; số 14 (phần đường, thoát nước) đạt 33%; số 17 (phần đường, thoát nước) đạt 27% và số 20 phần cầu số 1, 2, 3 tiến độ khoảng 33%.

Dự án còn khoảng 1,4ha của 6 hộ dân hiện chưa bàn giao. Do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai sớm có phương án xử lý, giải quyết dứt điểm. Ngoài ra, dự án vẫn còn dư hơn 334.800m3 đất nên có thể tận dụng để san lấp, phục vụ các công trình xây dựng, dân sinh và nhu cầu thị trường. 

Tại buổi khảo sát tuyến đường Xuân Quế - Long Khánh và tuyến đường Vành đai 1, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà nhấn mạnh: Tiến độ triển khai 2 dự án đến nay còn chậm chủ yếu là do công tác phối hợp chưa đồng bộ, trong đó trách nhiệm của chủ đầu tư là chủ yếu.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị chậm nhất tuần tới phải có phương án bồi thường. Sau khi hoàn tất nội dung trên, các đơn vị, địa phương liên quan phải thành lập ngay các tổ vận động và bắt tay ngay vào việc. Trong đó, phía thi công phải tích cực triển khai "3 ca, 4 kíp" để sớm về đích 2 dự án này theo yêu cầu đề ra.

Tác giả: Tran Dinh Kham, Tùng Minh - Phước Thọ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây