Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà: 'Phải tranh thủ từng giờ trên 2 dự án giao thông trọng điểm’

(CTT-Đồng Nai) - Chiều 11-11, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và nhà thầu nhằm rà soát tiến độ các dự án: Thành phần 1, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; Thành phần 3, thuộc dự án Đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh.
a1
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà chủ trì cuộc họp. Ảnh: Vương Thế
Dự án thành phần 1, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài 16km, đi qua thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành (cũ) với hơn 2,5 ngàn hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, toàn dự án đạt khoảng 57% giá trị hợp đồng, trong đó gói thầu số 18 đạt 50%, gói thầu số 21 đạt 64%. Các hạng mục chính như: nền đường, cầu và lớp móng mặt đường đang được triển khai khẩn trương với hơn 30 mũi thi công, 250 thiết bị máy móc và hơn 400 nhân công làm việc liên tục. Tính tới thời điểm này, tiến độ thi công còn chậm so với kế hoạch.
a2
Ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai báo cáo về tiến độ của Dự án thành phần 1, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. Ảnh: Vương Thế

Tương tự, với Dự án Thành phần 3, thuộc Dự án Đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang chậm so với kế hoạch. Kết quả kiểm tra tình hình thi công các dự án của Sở Xây dựng trong tuần cuối tháng 10-2025 cho thấy, sản lượng thi công đạt 51% so với giá trị hợp đồng đã ký và chậm 4,4% so với kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà nhấn mạnh: Mục tiêu phải thông xe kỹ thuật các dự án vào ngày 19-12-2025, đây là trách nhiệm và danh dự của tỉnh trước Chính phủ. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu phải bám sát tiến độ và bắt buộc thông xe kỹ thuật đúng thời hạn nêu trên. Tuy nhiên, tiêu chuẩn đường cao tốc phải được nghiệm thu chặt chẽ, không phải vì tiến độ mà thi công ảnh hưởng đến chất lượng dự án.

Thời gian qua, các gói thầu chậm cũng vì thiếu sự đánh giá kịp thời từng ngày. Do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cũng như Sở Xây dựng phải thường xuyên giám sát tiến độ thi công. Các nhà thầu thi công cần nâng cao trách nhiệm, biến áp lực thành sản phẩm, tăng cường nhân lực, thiết bị, huy động tối đa nguồn lực để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình đã đề ra.

"Đây là thời điểm quyết liệt, không chỉ cố gắng từng ngày mà thậm chí phải làm phải tranh thủ từng giờ mới kịp với tiến độ đặt ra" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà nhấn mạnh.

a3
Đại diện Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trình bày về tiến độ gói thầu đơn vị thi công trên tuyến đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. Ảnh: Vương Thế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà đề nghị: Với vai trò quản lý nhà nước, Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải kiểm soát được tiến độ các mũi thi công, không để trượt tiến độ; đồng thời có báo cáo tổng hợp hằng ngày về tiến độ của các mũi thi công đường Vành đai 3 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Hằng tuần, lãnh đạo tỉnh sẽ làm việc với các bên liên quan để tháo gỡ vướng mắc, tập trung tốt nhất cho việc thi công đối với 2 tuyến đường này.

Tác giả: Phạm Thị Thu Hằng, Vương Thế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây