Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà: 'Tiến độ dự án không chờ đợi ai'

Đây là nhấn mạnh của Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà tại chuyến kiểm tra thực tế tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và thi công các dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa, đường ven sông Cái trên địa bàn các phường Trấn Biên, Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai ngày 22-9.
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà kiểm tra công tác thi công Dự án Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa khu vực đầu cầu Thống Nhất giáp với đường Võ Thị Sáu. Ảnh: Phạm Tùng
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà kiểm tra công tác thi công Dự án Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa khu vực đầu cầu Thống Nhất giáp với đường Võ Thị Sáu. Ảnh: Phạm Tùng

Trong chuyến kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà và đoàn công tác của UBND tỉnh đã kiểm tra một số vị trí còn gặp vướng mắc về mặt bằng của 2 dự án trên địa bàn phường Trấn Biên và phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chủ đầu tư các dự án cho biết: Đối với Dự án Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn vướng một số hộ dân phía đường dẫn đầu cầu phía phường Thống Nhất (cũ) và các đoạn tuyến kết nối đến đường Đặng Văn Trơn.

Với Dự án Đường ven sông Cái, mới chỉ triển khai thi công được gói thầu xây dựng 5 cầu trên tuyến. Tuy nhiên, hiện vẫn còn vướng mặt bằng phần đường dẫn các cầu Tân Mai, Rạch Gió, Bà Bột. Đối với phần tuyến đường, mới chỉ nhận bàn giao mặt bằng khoảng gần 2,4ha trên tổng số 13,2ha, đạt 18%. Do phần diện tích mặt bằng bàn giao chưa đáp ứng yêu cầu nên gói thầu xây dựng phần đường chưa thể triển khai công tác lựa chọn nhà thầu để khởi công xây dựng.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường ven sông Cái đoạn qua phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Phạm Tùng
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường ven sông Cái đoạn qua phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Phạm Tùng

Theo đại diện UBND các phường Trấn Biên, Tam Hiệp và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng các dự án đang gặp vướng mắc trong việc xét tái định cư. Một số thửa đất liên quan đến Hợp tác xã Gò Me nên phải chờ hướng dẫn xử lý. Các địa phương kiến nghị UBND tỉnh biệt phái thêm cán bộ nhằm hỗ trợ, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà trao đổi với lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Đường ven sông Cái. Ảnh: Phạm Tùng
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà trao đổi với lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Đường ven sông Cái. Ảnh: Phạm Tùng

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà đánh giá: Cả 2 dự án đã triển khai xây dựng từ lâu nhưng tiến độ vẫn chậm. Nhấn mạnh “tiến độ các dự án không chờ một ai”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phải tập trung tối đa thời gian, nhân lực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Các phường Trấn Biên, Tam Hiệp phải cử 1 cán bộ lãnh đạo theo dõi xuyên suốt dự án, đặc biệt là đối với công tác thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Trong thời gian chờ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, Đảng ủy các phường phải thành lập các tổ vận động, thực hiện vận động các hộ dân, tổ chức bàn giao sớm mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công.

Đối với kiến nghị bổ sung thêm nhân lực hỗ trợ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà ghi nhận và sẽ chỉ đạo thực hiện sớm để hỗ trợ tối đa các địa phương.

Tác giả: Giới Khắc, Phạm Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây