Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà làm việc với xã Trị An về tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng

(CTT-Đồng Nai) - Sáng 8-10, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã làm việc với Đảng ủy, UBND xã Trị An về tiến độ thực hiện dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng và dự án Đường dẫn kết nối vào cầu Hiếu Liêm tại xã Trị An.

Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trị An Nguyễn Thanh Tú và lãnh đạo xã Trị An tiếp và làm việc với đoàn.

Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng tại xã Trị An có 55 trường hợp thu hồi đất với tổng diện tích thu hồi 92,09ha/192 thửa đất. Trong đó, xã Trị An đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 38 trường hợp/66,9ha đối với 164 thửa đất, chiếm 73% diện tích thu hồi của dự án. Dự kiến trước ngày 15-10 sẽ ban hành tất cả quyết định thu hồi đất.

h2 20251008114645 20251008160338
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Huy

Ngay sau khi hết thời gian niêm yết công khai phương án, ngày 4-11, xã Trị An sẽ phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Vĩnh Cửu và đơn vị có liên quan tổ chức họp dân để lấy ý kiến phương án bồi thường.

Cụ thể, trước ngày 7-11, sẽ tổ chức thực hiện đối thoại đối với các trường hợp chưa thống nhất phương án bồi thường. Trước ngày 8-11 sẽ hoàn chỉnh phương án trình thẩm định, phê duyệt bồi thường. Trước ngày 15-11 sẽ thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường. Trong tháng 11-2025 sẽ thực hiện ban hành quyết định thu hồi đất và ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Đồng thời, trong tháng 12-2025 sẽ tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp có tài sản trên đất mà không thực hiện bàn giao mặt bằng.

Xã kiến nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan như: Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ pháp lý, quy trình, thủ tục trong trường hợp phải thực hiện cưỡng chế, thu hồi 28 thửa đất với tổng diện tích 25,18ha (nếu có). Đồng thời, đề xuất thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ địa phương triển khai dự án, nghiên cứu bổ sung chính sách hỗ trợ, đảm bảo chỗ ở và ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng.

Đối với dự án đường kết nối, dẫn vào cầu Hiếu Liêm qua xã Trị An có tổng diện tích thu hồi hơn 36ha/134 thửa đất. Đến nay, đã hoàn tất công tác kiểm đếm cho 96 hồ sơ/134 thửa đất. Trong đó, 28 hộ có nhà bị ảnh hưởng. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Vĩnh Cửu đang phối hợp với UBND xã Trị An để phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, gửi đến người có đất thu hồi. Dự kiến trước ngày 15-10 sẽ hoàn thành công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư (đợt 1) cho các hộ dân.

hinh 1 20251008114627 20251008160416
Chủ tịch UBND xã Trị An Nguyễn Thị Dung kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường đối với dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng và dự án đường kết nối, dẫn vào cầu Hiếu Liêm. Ảnh: Quang Huy

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà lưu ý: Xã Trị An sớm thành lập tổ giải quyết khiếu nại. Trong đó, Thanh tra tỉnh sớm hỗ trợ xã về công tác giải quyết đơn thư để phòng trừ phát sinh điểm nóng liên quan đến 2 dự án thực hiện. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo xã Trị An phải lập kế hoạch tiến độ và đề ra cụ thể các mục tiêu sẽ thực hiện để sớm hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân.

Về việc thành lập Tổ công tác để hỗ trợ thực hiện dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng và dự án đường kết nối, dẫn vào cầu Hiếu Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Trị An chủ động trong xử lý các tình huống thuộc thẩm quyền chức năng của địa phương. Trong trường hợp gặp khó khăn vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ cử cán bộ hoặc thành lập đoàn công tác trực tiếp hỗ trợ địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà nhấn mạnh: Địa phương nào chậm tiến độ công tác bồi thường sẽ giao Sở Nội vụ xem xét, xử lý trách nhiệm. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, phản hồi các kiến nghị liên quan để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

 Lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý, việc chậm trễ trong công tác bồi thường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của toàn dự án, vì vậy tuyệt đối không được thờ ơ hay thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Tác giả: Giới Khắc, Tùng Minh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây