Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà: Giải phóng mặt bằng phải tranh thủ từng giờ

Sáng 12-3, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng.
img 3543 20260312123153 20260312
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án điện 3 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), quá trình triển khai dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến mặt bằng và vật liệu.

Cụ thể, đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khu vực công trình chính hiện chưa có mặt bằng để thi công đào đoạn đường ống áp lực vào nhà máy; bãi thải cũng đã hết chỗ đổ thải do còn vướng 28 thửa đất chưa được phê duyệt phương án bồi thường. Bên cạnh đó, hạng mục cầu Hiếu Liêm vẫn chưa được bàn giao mặt bằng thi công tại đầu mố B và đường dẫn đầu cầu. Trong quá trình thi công, dự án cũng gặp khó khăn về nguồn vật liệu đá dăm chưa bảo đảm nhu cầu. Ngoài ra, giá nhiên liệu (dầu) phục vụ máy móc tăng cao từ đầu tháng 3 đến nay và lượng mua thực tế chỉ được khoảng 1/3 so với nhu cầu.

Trước tình hình trên, Ban Quản lý dự án điện 3 kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao để trong tháng 3 bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch phục vụ thi công công trình chính và hạng mục cầu Hiếu Liêm. Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến với mỏ đá Tân Cang 1 nhằm tăng cường khai thác, sản xuất đá dăm cung cấp cho dự án, đồng thời giới thiệu thêm một số mỏ đá khác để bổ sung nguồn vật liệu thi công.

img 3533 20260312123248 20260312
Đại diện Ban Quản lý dự án điện 3 nêu kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Trị An, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cho rằng: Hiện nay, các văn bản cần thiết đã được tỉnh ban hành đầy đủ, đồng thời phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm cho cấp xã. Vì vậy, UBND xã Trị An cần chủ động, nỗ lực và linh hoạt hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án trọng điểm phải được ưu tiên, tranh thủ từng ngày, từng giờ. Các thủ tục cần được triển khai nhanh chóng; trường hợp vận động, thuyết phục không đạt kết quả thì xem xét áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định. Đối với dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư, tiến độ cần được đẩy nhanh hơn so với các dự án thông thường nhằm sớm giao đất cho người dân ổn định cuộc sống. Trong thời gian chờ tái định cư, địa phương hỗ trợ tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời hỗ trợ chủ đầu tư kết nối nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án.

2 1 20260312123416 2026031214314
Mô phỏng khu vực triển khai dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng. Ảnh: ĐVCC

Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng tại xã Trị An là công trình trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, đã được khởi công vào tháng 8-2025. Dự án có quy mô công suất 200MW, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành năm 2027.

Tác giả: Trần Thanh Bình, Hoàng Lộc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây