Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khảo sát 3 khu công nghiệp chuẩn bị khởi công

Ngày 31-3, các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út; Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị đã đi khảo sát và làm việc về tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng các Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1); Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1) và Long Đức 3.
001 20260331143059 20260331181641
Đại diện chủ đầu tư giới thiệu dự án Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp. Ảnh: Vương Thế

Đến hiện tại, Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn quy mô 1.000 ha, hiện còn 30 ha đất của người dân đang trong thời gian làm thủ tục bồi thường (xác định nguồn gốc, xây dựng phương án bồi thường). Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp quy mô 1.000 ha, hiện còn 40 ha đất của người dân xã Long Phước, địa phương đã xác nhận xong nguồn gốc đất và đang công khai phương án bồi thường; tại xã Phước Thái còn 35 ha cũng đang trong quá trình tương tự. Riêng Khu công nghiệp Long Đức 3 cơ bản đã xong công tác xác định mặt bằng; UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao, cho thuê đất.

02 20260331143255 20260331160102
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út và Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Vương Thế

Đối với công tác cắt, cưa cây cao su tại các dự án nêu trên của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai, tại Khu công nghiệp Long Đức 3 đạt khoảng 60%, 2 khu công nghiệp còn lại tiến độ vẫn rất chậm.

Ngoài ra, còn có những vướng mắc trong đầu tư tuyến đường ĐT.770B đi qua 2 Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp, Xuân Quế - Sông Nhạn và đường Vũ Hồng Phô kết nối Khu công nghiệp Long Đức 3...

3 20260331143212 20260331160102
Đại diện chủ đầu tư trình bày những kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: Vương Thế

Đại diện chủ đầu tư cho hay, hiện nay doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để khởi công các khu công nghiệp. Tuy nhiên, những vướng mắc phát sinh nêu trên ảnh hưởng đến mục tiêu triển khai dự án và đưa vào hoạt động, thu hút đầu tư thứ cấp trong năm 2027.

Các dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, chất lượng cao, xanh, hiện đại phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp và mục tiêu thu hút đầu tư của tỉnh. Để có thể triển khai thuận lợi và kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn rất cần sự hỗ trợ từ tỉnh, các sở, ngành, địa phương.

2 20260331143344 20260331160102
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Vương Thế

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út nhận định, các dự án Khu công nghiệp Long Đức 3, Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1), Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1) cùng hệ thống hạ tầng kết nối có vai trò quan trọng trong mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

4 20260331143630 20260331160346
Sơ đồ Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp. Ảnh: Vương Thế

Nhà đầu tư dự kiến sẽ khởi công dự án vào dịp 9-5-2026, do đó, nhằm tạo thuận lợi cho công tác chuẩn bị khởi công, tỉnh yêu cầu đến 15-4, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án nói trên phải cơ bản hoàn tất.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư hành động ngay, quyết liệt, đồng bộ, tập trung cao độ tháo gỡ toàn bộ khó khăn, vướng mắc, không tồn đọng kéo dài. Trong đó cần tăng cường phối hợp thực chất, rõ trách nhiệm từng cấp, từng cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu lĩnh vực.

Bên cạnh công tác mặt bằng, những vấn đề đường giao thông kết nối, nguồn điện phục vụ cho các khu công nghiệp, các đơn vị liên quan trên tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, lựa chọn giải pháp đầu tư nhằm phục vụ trước mắt cho công tác thi công hạ tầng cũng như sau khi các khu công nghiệp đi vào hoạt động.

Tác giả: Giới Khắc, Vương Thế

Nguồn tin: Báo Đồng Nai

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây