Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Khẩn trương tháo gỡ mặt bằng cho các dự án giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4

Chiều 1-10, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị trực thuộc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án giải tỏa công suất cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, cùng một số dự án lưới điện truyền tải thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc
Theo báo cáo của EVN, liên quan đến Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, hiện có 2/5 dự án đường dây giải tỏa công suất đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 100%. 3 dự án còn lại còn một số vướng mắc, cụ thể: Đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - TBA 500kV Long Thành đã vận động bàn giao 65/87 trụ, còn 22 trụ chưa bàn giao; Đường dây 220kV Long Thành - Khu công nghệ cao có 12 vị trí móng trụ chưa hoàn tất kiểm đếm, xác định giá đất; Trạm biến áp 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối đã vận động bàn giao được 26 ngàn/35 ngàn m². Chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất các chi nhánh hoàn thành công việc còn lại, vận động người dân bàn giao mặt bằng trong tháng 10-2025.
Đại diện xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án điện trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Lộc
Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai Phạm Văn Cường cho biết: Thời gian qua, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án điện. Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã trực tiếp kiểm tra thực địa và vận động người dân bàn giao đất. Tuy nhiên, từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, UBND một số xã chưa thành lập Hội đồng bồi thường; Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa kịp ban hành, khiến việc lập và phê duyệt phương án bồi thường còn chậm. Đối với từng dự án cụ thể, Sở Công Thương có kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện để đảm bảo bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trong tháng 10 này.
Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam nêu kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà nhấn mạnh: Đồng Nai đang triển khai nhiều dự án truyền tải điện nhằm giải tỏa công suất cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 và một số dự án khác theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Đây đều là các dự án có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường năng lực truyền tải, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, các dự án này còn mang ý nghĩa thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm nay và các năm tiếp theo của tỉnh.
Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Lộc
Qua đề xuất của EVN và Sở Công Thương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cho rằng: Khối lượng công việc còn lại không nhiều và chủ yếu là nhiệm vụ chuyển tiếp từ cấp huyện trước đây về cấp xã. Lãnh đạo tỉnh giao Sở Công Thương tổng hợp toàn bộ vướng mắc, đề xuất của chủ đầu tư và địa phương để tham mưu phương án giải quyết gắn với trách nhiệm từng đơn vị và thời hạn cụ thể, để UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, trọng tâm là sớm bàn giao dứt điểm mặt bằng cho các dự án giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4.

Tác giả: Tấn Tài Nguyễn, Hoàng Lộc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây