Hoàn thành giải phóng mặt bằng 2 tuyến giao thông kết nối Sân bay Long Thành trong tháng 3-2026

Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út tại buổi kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đường tỉnh 25B, 25C, diễn ra ngày 27-2.

Cùng tham dự đoàn công tác có các đồng chí: Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Hồ Văn Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

1 20260227180949
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra bản đồ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng đường tỉnh 25C. Ảnh: Phạm Tùng

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út, các dự án xây dựng nâng cấp đường tỉnh 25B (đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch ra quốc lộ 51) và xây dựng đường tỉnh 25C (đoạn từ quốc lộ 51 đến hương lộ 19 giai đoạn 1) là những dự án rất quan trọng phục vụ kết nối Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

2 20260227181010
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và thi công Dự án Xây dựng đường tỉnh 25C. Ảnh: Phạm Tùng

Tuy nhiên, thời gian qua, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm tiến độ, chưa có nhiều chuyển biến. Để tạo chuyển biến và hoàn thành công tác này trong tháng 3-2026, các xã có các tuyến đường đi qua cần tăng cường công tác vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận, bàn giao mặt bằng để thi công các dự án hoàn thành trong tháng 6-2026.

"Hội đồng bồi thường các dự án chỉ thực hiện phần “cứng”, công tác vận động các địa phương phải tăng cường thực hiện” - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út yêu cầu.

3 20260227181116
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và thi công Dự án Nâng cấp đường tỉnh 25B. Ảnh: Phạm Tùng

Đồng chí Nguyễn Văn Út giao Chủ tịch Hội đồng Bồi thường các dự án phải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng. Đối với 2 dự án này, giải phóng mặt bằng đến đâu, thực hiện bàn giao "tay ba" giữa địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu thi công để tránh tình trạng “đổ thừa” lẫn nhau khi dự án chậm tiến độ.

4 20260227181411
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út phát biểu kết luận buổi làm việc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 2 dự án. Ảnh: Phạm Tùng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh với vai trò chủ đầu tư các dự án phải đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc tăng tốc thi công. Mặt bằng bàn giao đến đâu phải triển khai thi công ngay đến đó.

5 20260227181433
Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức cho rằng: Thời gian qua, tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của 2 dự án này có một số nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là công tác phối hợp giữa các đơn vị còn nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ. Nếu công tác phối hợp được thực hiện đồng bộ, tiến độ giải phóng mặt bằng đã đạt tiến độ nhanh hơn.

6 20260227181451
 
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Dự án Nâng cấp đường tỉnh 25B có chiều dài hơn 9,2km; Dự án Xây dựng đường tỉnh 25C có chiều dài hơn 2,6km. Tổng mức đầu tư 2 dự án hơn 2 ngàn tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đối với Dự án Nâng cấp đường tỉnh 25B, hiện nay phần diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt khoảng 70% tổng diện tích. Giá trị thực hiện dự án hiện nay đạt khoảng 44% giá trị hợp đồng đã ký. Với Dự án Xây dựng đường tỉnh 25C, hiện nay mới chỉ được bàn giao khoảng 35% diện tích mặt bằng. Giá trị thực hiện dự án mới chỉ đạt khoảng 0,5% giá trị hợp đồng đã ký.

Tác giả: Giới Khắc, Phạm Tùng