Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Hoàn thành 2 dự án giao thông kết nối Sân bay Long Thành chậm nhất trong tháng 6-2026

Ngày 12-1, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị để nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án đường tỉnh 25B, 25C và tiêu thoát nước khu vực ngoài Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành (giai đoạn 1).
img 8855 20260112172437 20260112181938
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Theo báo cáo của các đơn vị, đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 25B (đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến quốc lộ 51), đến nay, phần diện tích mặt bằng đã được bàn giao đạt khoảng 70% tổng diện tích dự án. Về công tác thi công, đối với phần tuyến chính bên trái đã hoàn thành thảm nhựa 100%, phần đường song hành bên trái đã thi công nền đá. Với phần tuyến chính và phần đường song hành phía bên phải, tiến độ thi công bị chậm do vướng mặt bằng.

Trong khi đó, đối với Dự án Xây dựng đường tỉnh 25C (đoạn từ quốc lộ 51 đến Hương lộ 19), các nhà thầu vẫn chưa thể triển khai thi công trên thực địa do phần diện tích mặt bằng được bàn giao nhỏ, không liên tục.

Với Dự án Tiêu thoát nước khu vực ngoài Sân bay Long Thành (giai đoạn 1), ngày 17-12-2025, Ban Quản lý dự án khu vực 5 đã có tờ trình gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Ngày 22-12-2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi các sở: Tài chính, Xây dựng và UBND các xã Long Thành, Long Phước, tỉnh Đồng Nai về việc lấy ý kiến thẩm định. Đến nay, các sở Tài chính, Xây dựng đã có văn bản góp ý thẩm định.

Khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục dự án là việc đấu nối thoát nước tại tuyến suối Đá Vàng với hệ thống thoát nước của Sân bay Long Thành chưa được đồng bộ.

img 8858 20260112172505 20260112182007
Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cho biết: Sân bay Long Thành sẽ đưa vào khai thác trong nửa đầu năm 2026. Các dự án đường tỉnh 25B, 25C đóng vai trò kết nối giao thông cho Sân bay Long Thành, do đó, đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải lập lại đường găng tiến độ, xác định thời gian hoàn thành các dự án. Trong đó, chậm nhất trong tháng 6-2026, phải hoàn thành 2 dự án này.

Đối với Dự án Tiêu thoát nước khu vực ngoài Sân bay Long Thành (giai đoạn 1), phải hoàn thành các thủ tục, khởi công dự án trong tháng 6-2026. Sau khi khởi công, phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành giải ngân nguồn vốn dự án trong năm 2026. Sở Xây dựng làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để thống nhất các vị trí đấu nối.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cũng giao trách nhiệm toàn diện về tiến độ các dự án cho các đơn vị chủ đầu tư. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phân chia công đoạn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng gắn với trách nhiệm của từng đơn vị. Chủ tịch UBND các xã, phường có các dự án đi qua phải chịu trách nhiệm nếu không phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Tác giả: Giới Khắc, Phạm Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây