Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Giao Sở Nội vụ tổ chức họp kiểm điểm công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

Đó là chỉ đạo của Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà tại buổi làm việc về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú ngày 28-10.
pct2
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà giao Sở Nội vụ tổ chức họp kiểm điểm đối với các nội dung về công tác thu hồi đất, di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ. Việc họp kiểm điểm đối với các nội dung này phải hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31-10-2025.

Dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú có tổng chiều dài hơn 60km, điểm đầu dự án giao với quốc lộ 1 và trùng với điểm cuối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây thuộc địa phận xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối vượt qua vị trí giao cắt với quốc lộ 20 thuộc địa phận xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai. Dự án này đã khởi công xây dựng vào tháng 8-2025.

pct22
Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Để thực hiện dự án, tỉnh Đồng Nai phải thực hiện thu hồi diện tích đất gần 312ha. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh Thống Nhất, Định Quán, Xuân Lộc và Ban Quản lý dự án khu vực 11 được giao nhiệm vụ phối hợp với các địa phương thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án. Đến nay, các đơn vị đã nhận bàn giao cột mốc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa, các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Thống Nhất, Xuân Lộc đã hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ thu hồi đất.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, đến cuối tháng 10-2025, các đơn vị phải thực hiện bàn giao 40% diện tích mặt bằng dự án cho chủ đầu tư; đến cuối tháng 12-2025, phải hoàn thành bàn giao 80% diện tích mặt bằng và hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong quý I-2026. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, mục tiêu bàn giao 40% diện tích mặt bằng dự án cho chủ đầu tư vào cuối tháng 10-2025 không thể thực hiện hoàn thành. 

Tác giả: Phạm Ngọc Đức, Phạm Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây