Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Gấp rút thông mặt bằng xây đường ven sông Cái

(CTT-Đồng Nai) - Theo yêu cầu của UBND tỉnh, trong tháng 11-2025, các đơn vị được giao thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phải bàn giao mặt bằng sạch, liền khoảnh đối với 30% diện tích để khởi công xây dựng phần tuyến đường của Dự án Đường ven sông Cái.
pct1
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường ven sông Cái vào tháng 9-2025. Ảnh: Phạm Tùng

Mặt bằng vẫn chưa hết vướng

Dự án Đường ven sông Cái có tổng chiều dài gần 4,6km nối từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản đi qua địa bàn phường Trấn Biên và phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai. Đây là một trong những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai. Cuối năm 2023, các gói thầu xây dựng 5 cầu và phần đường dẫn đầu cầu trên tuyến của dự án được chính thức khởi công xây dựng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, hiện nay, giá trị sản lượng thực hiện của các gói thầu này đạt 111 tỷ đồng, đạt 62% so với giá trị hợp đồng đã ký. Đến thời điểm này, dù các gói thầu xây dựng 5 cầu và phần đường dẫn đầu cầu trên tuyến đã được triển khai thi công gần 2 năm nhưng mặt bằng thi công vẫn chưa được bàn giao đủ.

Ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết: Hiện mặt bằng thi công 5 cầu và đường dẫn đầu cầu vẫn còn vướng 0,33ha mặt bằng chưa được bàn giao đủ.

Cụ thể, hạng mục thi công đường dẫn 2 đầu cầu Tân Mai vẫn còn vướng mặt bằng của 5 thửa đất trên địa bàn phường Tam Hiệp. Tương tự, hạng mục thi công đường dẫn 2 đầu cầu Rạch Gió và đường dẫn đầu cầu phía mố M1 cầu Bà Bột cũng đang vướng mặt bằng một số thửa đất.

Trong khi đó, đối với mặt bằng phục vụ thi công phần tuyến đường của dự án, đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai mới tiếp nhận bàn giao khoảng 2,38ha trên tổng số 13,2ha tổng diện tích mặt bằng. Như vậy, phần diện tích mặt bằng được bàn giao mới chỉ đạt 18% tổng diện tích mặt bằng cần bàn giao. Mặt khác, phần diện tích mặt bằng đã được bàn giao còn một số vị trí rời rạc, chưa liền tờ, liền thửa. Chính vì vậy, gói thầu xây dựng phần tuyến đường của Dự án Đường ven sông Cái đến nay vẫn chưa đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp.

Phải đủ 30% diện tích mặt bằng liền khoảnh để khởi công dự án

Tháng 9-2025, khi đi kiểm tra thực tế tiến độ GPMB Dự án Đường ven sông Cái, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà đánh giá: Đây là dự án trọng điểm của tỉnh nhưng tiến độ công tác GPMB thực hiện chậm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án mà còn ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh.

pct2
Gói thầu xây dựng phần tuyến đường của Dự án Đường ven sông Cái vẫn chưa đủ điều kiện về mặt bằng để thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công. Ảnh: Phạm Tùng

Cũng trong tháng 9-2025, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác GPMB phải bàn giao đủ 30% diện tích mặt bằng liền khoảnh để khởi công xây dựng phần tuyến đường của dự án trong tháng 11-2025.

Theo UBND 2 phường: Trấn Biên và Tam Hiệp, công tác GPMB của dự án đang gặp các vướng mắc liên quan đến việc bố trí tái định cư cho các hộ dân, xác định nghĩa vụ tài chính đối với một số hộ dân sử dụng đất có nguồn gốc do Trường Cơ điện cũ cấp cho cán bộ, công nhân viên hiện nay chưa được xử lý và phần diện tích đất liên quan Hợp tác xã Dịch vụ - sản xuất nông nghiệp Gò Me.

Cụ thể, đối với Khu tái định cư Thống Nhất - Tân Mai, một trong 2 khu tái định cư bố trí tái định cư cho các hộ dân trong vùng dự án vẫn chưa xây dựng xong nên chưa có mặt bằng để bố trí cho các hộ dân. Trong khi đó, Khu tái định cư Tam Hiệp lại chưa được phê duyệt bản vẽ phân lô nên chưa có pháp lý để tổ chức bốc thăm đối với các hộ dân được phê duyệt.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, kế hoạch vốn sau điều chỉnh bố trí cho Dự án Đường ven sông Cái trong năm 2025 là 57 tỷ đồng. Đến nay, nguồn vốn đã được giải ngân là hơn 22,6 tỷ đồng, đạt gần 40% kế hoạch vốn.

Để hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh công tác GPMB dự án, UBND tỉnh đã thống nhất điều động thêm cán bộ hỗ trợ phường Trấn Biên và phường Tam Hiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác thu hồi đất, GPMB, bố trí tái định cư cho các hộ dân.

Giữa tháng 10-2025, UBND tỉnh tiếp tục có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, phường, xã khẩn trương thực hiện công tác GPMB của dự án này. UBND tỉnh yêu cầu, đối với kế hoạch thực hiện công tác bồi thường GPMB Dự án Đường ven sông Cái phải thực hiện hoàn thành mục tiêu GPMB 30% diện tích liền khoảnh để khởi công xây dựng phần tuyến đường trong tháng 11-2025 và hoàn thành công tác bồi thường, GPMB toàn tuyến trong quý I-2026.

Tác giả: Phạm Ngọc Đức, Phạm Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây