Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đồng Nai tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm phía Nam

(CTT-Đồng Nai) - Chiều 18-8, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng chủ trì làm việc nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện thủ tục pháp lý mỏ đá và công tác phân khai vật liệu xây dựng cho các dự án giao thông trọng điểm phía Nam.
Hình 1
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, UBND tỉnh đã cấp phép khai thác đối với 8 mỏ vật liệu san lấp, với tổng trữ lượng hơn 4,5 triệu m³. Ngoài ra, sau khi hoàn tất thủ tục thuê đất tại khu vực cụm mỏ Tam Phước - Phước Tân, các doanh nghiệp khai thác đá sẽ thu hồi được khoảng 1 triệu m³ đất. Khối lượng này đủ để cung cấp cho Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Về đá xây dựng, tiểu dự án thành phần 1 của Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được UBND tỉnh phân khai hơn 1 triệu m³, trong đó đã ký hợp đồng được khoảng 85%. Tiểu dự án thành phần 2 được phân khai hơn 690 ngàn m³, hiện đã ký hợp đồng khoảng 66%. Các chủ đầu tư tiếp tục đề nghị bổ sung hơn 630 ngàn m³.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp cùng doanh nghiệp khai thác và các chủ đầu tư thống nhất phân khai khối lượng đá xây dựng từ các mỏ được áp dụng cơ chế đặc thù, bảo đảm đủ nguồn cung cho dự án.

Đối với Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, UBND tỉnh đã phân khai hơn 3 triệu m³ đá, song khả năng cung ứng thực tế của các mỏ mới đạt khoảng 57%, còn thiếu hơn 1,4 triệu m³. Nguyên nhân do một số mỏ đá hiện đang vướng mắc đối với giấy chứng nhận đầu tư, đất đai… nên chưa đủ điều kiện nâng công suất đặc thù.

Với các dự án trọng điểm khác trong tỉnh, Dự án Mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây cần khoảng 415 ngàn m³ đá từ nay đến cuối năm, hiện đã bố trí được 230 ngàn m³. Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn) cần hơn 18,5 ngàn m³ đá, đến nay đã xác định được nguồn cung dự kiến.

Ngoài các dự án trên địa bàn tỉnh, một số ban quản lý dự án các tỉnh, chủ đầu tư dự án trọng điểm ở phía Nam khác cũng đề nghị Đồng Nai hỗ trợ phân khai khoảng 2,5 triệu m³ vật liệu.

Về thủ tục pháp lý các mỏ đá, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tham mưu cho tỉnh xử lý 1 hồ sơ điều chỉnh thời hạn sử dụng đất và 1 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Hình 2
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai Trần Trọng Toàn báo cáo tiến độ thực hiện thủ tục pháp lý mỏ đá và công tác phân khai vật liệu xây dựng cho các dự án giao thông trọng điểm phía Nam. Ảnh: Hoàng Lộc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh: Việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý và phân khai vật liệu cho các dự án trọng điểm phía Nam tiếp tục là nhiệm vụ được tỉnh quan tâm, chỉ đạo thường xuyên.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ kết quả tỉnh đã phân khai, chủ động phối hợp với ban quản lý dự án, nhà thầu, chủ mỏ để kịp thời điều chỉnh khi cần. Rà soát các mỏ áp dụng cơ chế đặc thù để có phương án tiếp tục triển khai.

Các ban quản lý dự án thực hiện điều chỉnh khối lượng, chủng loại vật liệu đến từng nhà thầu trong trường hợp cần thiết. Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Công Thương phối hợp kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm nguồn vật liệu được phân khai đến đúng công trình.

Tác giả: Tran Dinh Kham, Hoàng Lộc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây