Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đồng Nai sẽ cấm tham gia đấu thầu công trình mới với các nhà thầu chây ì tại 2 dự án trọng điểm quốc gia

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 27-8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức chủ trì làm việc với các sở, ngành, địa phương và các nhà thầu để kiểm điểm tiến độ thi công Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh.
t1
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh - chủ đầu tư 2 dự án trên, hiện nay, đối với Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có 2 gói thầu xây lắp được triển khai thực hiện. Sản lượng thi công chung toàn dự án đạt gần 1,2 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 47% so với hợp đồng đã ký và đang chậm khoảng 11% so với kế hoạch tiến độ điều chỉnh.
Đối với Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, có 3 gói thầu xây lắp chính đang được triển khai thi công. Sản lượng chung toàn dự án hiện đạt khoảng 837 tỷ đồng, đạt hơn 45% giá trị so với hợp đồng đã ký và đang chậm khoảng 4,4% so với kế hoạch tiến độ điều chỉnh.
t2
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai Nguyễn Linh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết: Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, 2 dự án trên hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19-12-2025. Thời gian qua, đơn vị liên tục kiểm tra, nhắc nhở các nhà thầu thi công, tuy nhiên, một số nhà thầu vẫn chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.
Chính vì vậy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đề xuất thực hiện điều chỉnh khối lượng của các nhà thầu thi công chậm sang các nhà thầu khác có năng lực hơn để hoàn thành dự án theo tiến độ đề ra.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh: Cả 2 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19-12-2025. Sau thời gian đầu bị chậm tiến độ do vướng mặt bằng thi công, đến nay, với sự nỗ lực của các cơ quan, địa phương, mặt bằng các dự án đã được bàn giao đủ. Tuy nhiên, tiến độ thi công các dự án vẫn còn chậm. Do đó, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ hoàn thành thông xe kỹ thuật các dự án này.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát các quy định pháp luật, hợp đồng để có biện pháp xử lý nghiêm các nhà thầu đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn chậm tiến độ. Thực hiện xử lý hành chính, đồng thời, yêu cầu các nhà thầu ký biên bản cam kết về tiến độ thi công. “Nếu vẫn tiếp tục chậm tiến độ thi phải thay thế nhà thầu. Cần thiết hơn nữa thì thông báo trên cổng thông tin của Bộ Tài chính để cấm các nhà thầu này tham gia đấu thầu công trình mới trên địa bàn tỉnh” - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh.
t3
Đại diện nhà thầu thi công Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu việc xử lý nhà thầu, lập lại đường gantt tiến độ thi công các dự án từ nay đến trước thời điểm thông xe kỹ thuật phải hoàn thành trong tháng 8-2025.
Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường kiểm tra hiện trường, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.
Sở Công Thương, các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện trọng khu vực thi công các dự án.

Tác giả: Phạm Ngọc Đức, Phạm Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây