Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đồng Nai gỡ vướng cho các dự án nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

(CTT-Đồng Nai) - Chiều 7-10, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long chủ trì buổi làm việc nghe Sở Công Thương và các chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án nguồn điện và lưới điện theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh).
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Hoàng Lộc
Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Cường cho biết: Các dự án nguồn và lưới điện đóng vai trò “xương sống” đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 5 loại hình dự án nguồn điện, gồm: điện khí, thủy điện, điện mặt trời, điện rác và điện sinh khối.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án này còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, nhiều công trình chậm đầu tư, chậm đưa vào vận hành so với kế hoạch; dự án điện mặt trời mới được bổ sung nhưng chưa cập nhật vào quy hoạch tỉnh, nên chưa có cơ sở pháp lý để triển khai. Bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND các phường, xã phải rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, trong đó có việc cập nhật các công trình điện cho phù hợp, khiến tiến độ triển khai bị ảnh hưởng.
Phó Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Cường báo cáo tiến độ các dự án điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Ảnh: Hoàng Lộc
Đối với các dự án nguồn điện đang thực hiện, Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng vẫn còn một phần mặt bằng chưa được bàn giao; còn Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đã giải quyết xong vướng mắc, nhưng các tuyến đường dây giải tỏa công suất cho nhà máy chưa đồng bộ với công trình chính.

Về các dự án truyền tải theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh có 2 dự án đã hoàn thành, đóng điện; 1 dự án đã khởi công; 5 dự án đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; 3 dự án sắp triển khai.
Ông Bùi Quang Thành, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam nêu các khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án điện. Ảnh: Hoàng Lộc
Tại buổi làm việc, ông Bùi Quang Thành, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam báo cáo cụ thể khó khăn, vướng mắc của từng công trình đang, sắp triển khai. Đồng thời, chủ đầu tư cũng đưa ra các kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương, UBND các phường, xã hỗ trợ tháo gỡ.

Chủ đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng cho biết: Hiện mặt bằng hai bên đầu cầu Hiếu Liêm chưa được bàn giao, khó hoàn thành cuối năm nay; kéo theo đó ảnh hưởng đến tiến độ dự án nhà máy điện do tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công chưa hoàn thành.
Đại diện UBND phường Chơn Thành phản hồi ý kiến của ngành điện liên quan công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: Hoàng Lộc
 Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Kim Long nhấn mạnh: Những công trình điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh là dự án hạ tầng năng lượng thiết yếu cấp quốc gia. Các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, hỗ trợ tối đa cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai, nhằm đảm bảo tiến độ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.
 
Sở Công Thương chủ trì, rà soát toàn bộ các công trình điện thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đề xuất bổ sung vào quy hoạch tỉnh; trong đó cần lưu ý cập nhật đầy đủ các trạm biến áp và tuyến đường dây, để làm cơ sở cho việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hỗ trợ xã, phường trong việc thực hiện các thủ tục đất đai, phân khai nguồn vật liệu phục vụ thi công công trình điện.

Đối với các chủ đầu tư dự án điện, cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương, sở, ngành của tỉnh trong giải quyết thủ tục, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng; trường hợp phát sinh vướng mắc phải báo cáo ngay lãnh đạo tỉnh để được tháo gỡ kịp thời.

Tác giả: Phạm Thị Thu Hằng, Hoàng Lộc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây