Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đồng Nai: Gỡ 'nút thắt' giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc trọng điểm

(CTT-Đồng Nai) - Sáng 26-8, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà chủ trì cuộc họp nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và Dự án Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.
h1 d
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đường cao tốc trọng điểm phía Bắc tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Trương Hiện
Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đã thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tiến độ thực hiện dự án như: Nhiều thửa đất gặp khó trong việc xác định nguồn gốc do chủ đất không sinh sống tại địa phương; đối với đất lâm nghiệp, đất rừng trồng việc lập hồ sơ bồi thường hỗ trợ khó khăn do không xác định được hồ sơ giao khoán, không có ranh giới mốc thực địa.
h2 d
Chủ tịch UBND xã Bù Đăng Nguyễn Thanh Tùng kiến nghị một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến xác định nguồn gốc, mốc ranh giới các thửa đất để lập hồ sơ bồi thường hỗ trợ. Ảnh: Trương Hiện
Việc phê duyệt giá đất, phương án bồi thường chưa có hướng dẫn cụ thể nên công tác kiểm đếm, thống kê số lượng nhà ở, tài sản gắn liền trên đất nơi dự án đi qua gặp nhiều khó khăn. Đây được xem là nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng, làm chậm giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án.
h3 d
Chủ tịch UBND phường Chơn Thành Nguyễn Anh Tài phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trương Hiện
Từ những khó khăn, vướng mắc đã được chỉ ra, các đơn vị liên quan cũng đã kiến nghị, đề xuất đến các cấp có thẩm quyền sớm cung cấp hồ sơ địa chính và xác định vị trí, phạm vi đất trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các thửa đất liên quan đến rừng trồng. Đồng thời sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu tái định cư phục vụ dự án. Trên cơ sở đó, các xã, phường tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất khu tái định cư để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định…
h4 d
Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai làm rõ thêm một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án. Ảnh: Trương Hiện
h5 d
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Trương Hiện
Phát biểu kết luận cuộc họp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà chia sẻ với những khó khăn của các địa phương. Tuy nhiên, theo mục tiêu công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đến nay chưa đúng tiến độ kế hoạch đề ra.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà đề nghị: Đối với công tác kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản gắn liền trên đất cần phải niêm yết mốc thời gian cụ thể. Cơ quan chuyên môn phải có lộ trình, kế hoạch cụ thể, phấn đấu đến 26-9 tới phải hoàn thành 100%.
Liên quan đến phương án phê duyệt bồi thường, tuân thủ nguyên tắc dễ làm trước khó làm sau. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn phải sớm có phương án bồi thường để thành lập các tổ đi tuyên truyền vận động. Tất cả các khâu phải diễn ra đồng thời, tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, không thể chờ việc này xong mới làm việc khác. Sau khi phương án bồi thường hoàn thiện phải niêm yết công khai để người dân nắm rõ và ủng hộ dự án. Cố gắng công tác bồi thường hoàn thành trong năm 2025, hạn chế đến mức thấp nhất phải chuyển qua năm 2026.
Đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài gần 101km, đi qua 10 xã, phường, với 4.294 thửa đất bị ảnh hưởng. Tổng diện tích thu hồi để thực hiện dự án trên 940ha. Đến nay, 100% các xã, phường đã xây dựng kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Cơ quan chức năng cũng đã ra thông báo thu hồi đất đối với 3.272 thửa, đạt hơn 78%; kiểm kê, thống kê nhà ở, tài sản gắn liền trên đất đối với 2.023 thửa, đạt gần 54%...
Đối với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua Đồng Nai dài 6,9km, tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án gần 84ha, trong đó chủ yếu là đất của người dân. Đến nay, các địa phương, đơn vị liên quan đã ban hành thông báo thu hồi đối với 282/283 thửa đất. Hiện người dân đã bàn giao mặt bằng sạch được 66 thửa; cơ quan chức năng cũng đã tiến hành chi trả bồi thường, hỗ trợ với số tiền gần 186 tỷ đồng…

Tác giả: Phạm Ngọc Đức, Xuân Túc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây