Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm kết nối Sân bay Long Thành

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 26-12, đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã chủ trì phiên họp của Tổ Chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Cùng tham dự phiên họp có các đồng chí: Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng.
b1
Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Tùng
Theo Quyết định số 313-QĐ/TU ngày 28-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, danh mục các công trình, dự án trọng điểm, trên địa bàn tỉnh có 29 dự án, công trình, công tác quy hoạch, đề án liên quan đến nhiều lĩnh vực và nguồn vốn đầu tư. Trong đó, có 13 công trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công; 6 công trình, dự án triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP); 10 công trình, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách và các đề án, quy hoạch.
b2
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Tùng
Về tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, theo đánh giá, đối với các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, tiến độ triển khai còn chậm, giải ngân vốn đầu tư công có tiến triển những chưa đạt yêu cầu của lãnh đạo tỉnh. Trong năm 2025, tổng vốn đầu tư công bố trí cho các dự án là hơn 15,7 ngàn tỷ đồng, tính đến ngày 23-12-2025, đã giải ngân được hơn 5,3 ngàn tỷ đồng, đạt gần 34% kế hoạch vốn. Trường hợp không tính nguồn vốn hơn 8 ngàn tỷ đồng của Dự án Đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 69% kế hoạch vốn, thấp hơn so với tổng thể giải ngân chung của tỉnh. 
b3
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Tùng

Đối với các công trình, dự án triển khai theo hình thức PPP, tổng nguồn vốn đầu tư là hơn 117 ngàn tỷ đồng (chưa tính Dự án Đường Đồng Phú - Bình Dương do đang xử lý chấm dứt hợp đồng). Các dự án đang triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư với tiến độ nhanh, trong đó có 3 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; 2 dự án đã thống nhất cơ quan có thẩm quyền và giao đơn vị đề xuất dự án.

Đối với các dự án còn lại, tiến độ thực hiện còn chậm, chưa có nhiều chuyển biến.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức đánh giá: Khó khăn, “điểm nghẽn” lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh vẫn là khâu giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, việc thiếu nguồn cung vật liệu, tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư và năng lực một số nhà thầu còn hạn chế, chưa bố trí đủ nhân lực, máy móc thi công cũng là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tiến độ các dự án.

Với các dự án trọng điểm đã cơ bản được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc như Dự án Thành phần 1, Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Tấn Đức yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác.

b4
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Tùng

Cùng với đó, các dự án đường tỉnh 25B, 25C cũng phải tăng tốc thi công để phục vụ kết nối giao thông cho Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành khi đưa vào khai thác.

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trong năm 2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức đề nghị: Đảng ủy UBND tỉnh tham mưu kiện toàn nhân sự Tổ Chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Rà soát, đưa ra khỏi danh mục các dự án đã cơ bản hoàn thành và bổ sung các dự án mới vào danh mục các công trình, dự án trọng điểm. Các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng các khu tái định cư để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án.

Tác giả: Phạm Thị Thu Hằng, Phạm Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây