Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Ban Chỉ đạo Nhà nước về các dự án năng lượng trọng điểm làm việc tại Đồng Nai

(CTT-Đồng Nai) - Sáng 5-11, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã làm việc với Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban Chỉ đạo).
Buổi làm việc có sự tham dự của ông Hoàng Trọng Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo; ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
a1
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo báo cáo của EVN, trên địa bàn tỉnh hiện có Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng và nhóm dự án lưới điện giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 nằm trong danh mục dự án năng lượng trọng điểm quốc gia đang được triển khai. Mặc dù đạt được một số kết quả bước đầu, song quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với Dự án Thủy điện Trị An mở rộng, nhiều hạng mục thuộc đường găng tiến độ như: cửa lấy nước, đường ống áp lực, bãi đổ thải, khu vực 2 đầu cầu Hiếu Liêm... vẫn chưa thể thi công theo kế hoạch do chưa được bàn giao mặt bằng. Đối với công trình chính, còn 28 thửa đất giao khoán chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Chủ đầu tư kiến nghị tỉnh chỉ đạo địa phương hoàn tất công tác bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 11-2025 để đảm bảo tiến độ dự án.

a2
Ông Hoàng Trọng Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh. Ảnh: Hoàng Lộc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cho rằng: Tiến độ bàn giao mặt bằng của dự án đang chậm so với yêu cầu của Trung ương, nếu tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian qua, tỉnh đã nhiều lần họp, trực tiếp xuống cơ sở, tăng cường nhân lực hỗ trợ địa phương, song đến nay vẫn còn tồn tại ở một số thửa đất công. UBND tỉnh giao Đảng ủy UBND xã Trị An chỉ đạo tiếp tục vận động, đối thoại với hộ dân chưa đồng thuận, đồng thời chuẩn bị phương án cưỡng chế theo quy định.

Đối với nhóm 5 dự án lưới điện giải tỏa công suất cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam cho biết, có 2 dự án đã hoàn thành nhưng thủ tục chưa xong, còn 3 dự án vướng mắc chủ yếu liên quan đến lập, phê duyệt phương án bồi thường và chi trả tiền cho hộ dân. Chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các xã: Đại Phước, Phước An, Nhơn Trạch và An Phước khẩn trương hoàn tất các thủ tục, bàn giao mặt bằng trong tháng 11 để thi công, sớm phát huy hiệu quả đầu tư của các nhà máy điện.

a3
Ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam nêu kiến nghị với tỉnh. Ảnh: Hoàng Lộc

Đối với dự án này, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu: Các địa phương khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến mặt bằng. Hằng tuần, chủ đầu tư, địa phương gửi báo cáo tiến độ, vướng mắc phát sinh về cho UBND tỉnh thông qua Sở Công Thương để kịp thời có chỉ đạo giải quyết.

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Hoàng Trọng Hiếu cho hay: Tại cuộc họp lần thứ 6 diễn ra tháng 10-2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo đã giao tỉnh Đồng Nai 2 nhiệm vụ: trước ngày 15-10 bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng và trong tháng 10 bàn giao mặt bằng để bảo đảm tiến độ đóng điện các dự án giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Đến thời điểm hiện tại, cả 2 nhiệm vụ đều trượt tiến độ.

Cũng theo ông Hoàng Trọng Hiếu, Đồng Nai là địa bàn có nhiều dự án năng lượng trọng điểm quốc gia, việc chậm trễ hoàn thành không chỉ làm tăng chi phí đầu tư, giảm hiệu quả dự án, mà còn ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia. Tỉnh cần xác định tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

a4
Sân phân phối điện và đường dây giải tỏa công suất cho Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4. Ảnh: Hoàng Lộc

Về mặt bằng, đối với Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, tỉnh chỉ đạo xã và các đơn vị bàn giao mặt bằng càng sớm càng tốt, chậm nhất là ngày 15-11. Tương tự, với các dự án giải tỏa công suất Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 phấn đấu xong mặt bằng trước ngày 15-11.

EVN phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình tuyên truyền vận động, chi trả tiền cho các hộ dân; cung cấp đầy đủ hồ sơ để địa phương hoàn tất thủ tục pháp lý; chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công ngay khi có mặt bằng, nếu phát sinh vướng mắc báo cáo kịp thời với lãnh đạo tỉnh.

Tác giả: Phạm Thị Thu Hằng, Hoàng Lộc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây