Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Nhiều công trình gặp vướng mắc

Chiều ngày 14-2, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã làm việc với Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia về các khó khăn vướng mắc.

Ông Trương Hữu Thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia phát biểu tại buổi làm việc
Ông Trương Hữu Thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Tổng công ty, trên địa bàn tỉnh có 10 công trình đang triển khai, trong đó có 5 công trình đang triển khai thì một số vị trí móng trụ chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa phê duyệt phương án bồi thường; quy hoạch phân khu của TP.Biên Hòa chưa được duyệt. 5 dự án sắp triển khai, có 3 dự án trên địa bàn H.Nhơn Trạch đã có trong danh mục quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị nhưng chưa được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch đô thị; 2 dự án còn lại cần cập nhật quy hoạch bổ sung thêm diện tích.

Chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xem xét hỗ trợ rà soát, đăng ký bổ sung quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch cho các dự án trình tỉnh phê duyệt để giải phóng mặt bằng; cập nhật quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho rằng, hiện nay một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã thiếu điện cục bộ, tới đây Sân bay Quốc tế Long Thành và hàng loạt các dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh được thành lập mới và mở rộng nhu cầu điện tăng hơn nữa. Các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ chủ đầu tư rà soát cập nhật bổ sung kế hoạch sử dụng đất chuyển tiếp năm 2023, đăng ký danh mục sử dụng đất nếu phải trình HĐND tỉnh; Sở TN-MT hỗ trợ giải quyết vướng mắc hồ sơ đo vẽ chồng ghép bản đồ.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây