Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Cần đẩy nhanh tiến độ dự án điện rác

(CTT-Đồng Nai) - Được tỉnh gia hạn 2 tháng theo đề xuất nhưng đơn vị lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy xử lý rác sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân (H.Vĩnh Cửu) theo phương thức đối tác công tư - PPP (gọi tắt dự án Điện rác Vĩnh Tân) lại kiến nghị tăng lên 90 ngày.

Dự án Điện rác Vĩnh Tân theo thiết kế của Công ty CP Thương mại và đầu tư công nghệ ECOTECH Việt Nam
Dự án Điện rác Vĩnh Tân theo thiết kế của Công ty CP Thương mại và đầu tư công nghệ ECOTECH Việt Nam

Đây là dự án cấp thiết để xử lý rác thải, đồng thời bổ sung nguồn điện tái tạo cho tỉnh, do đó cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa.

Chưa có báo cáo nghiên cứu khả thi
 
Dự án Điện rác Vĩnh Tân có tổng vốn đầu tư gần 2,3 ngàn tỷ đồng. Giai đoạn 1 dự án có công suất xử lý 800 tấn/ngày, phát điện 20MW; giai đoạn 2 nâng công suất lên 1,2 ngàn tấn/ngày, phát điện đạt 30MW.

Dự án được ký thỏa thuận lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi giữa tháng 5-2023, thời hạn 6 tháng. Tháng 11-2023, đơn vị đề xuất dự án là liên danh Công ty CP Thương mại và đầu tư công nghệ ECOTECH Việt Nam và Công CP Le Delta (TP.Hà Nội) báo cáo khó khăn, vướng mắc, đồng thời xin gia hạn 2 tháng. Đầu tháng 12-2023, khi làm việc với Sở KH-ĐT, đơn vị lại đề xuất tăng thời gian lên 90 ngày.

Dự án bức thiết về môi trường

Dự án Điện rác Vĩnh Tân đáp ứng yêu cầu bức thiết về xử lý rác thải sinh hoạt, giảm phát thải khí nhà kính đồng thời bổ sung nguồn điện tái tạo cho tỉnh. Báo cáo nghiên cứu khả thi là cơ sở để xem xét, quyết định đầu tư xây dựng nên cần phải hoàn thành sớm.
 
Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Phan Trung Hưng Hà cho rằng, sự chậm trễ trên là do đơn vị đề xuất dự án còn lúng túng trong việc phối hợp với các sở, ngành, địa phương. 

Phó Giám đốc Sở Công thương cho rằng, quy hoạch điện VIII đã phân bổ nguồn điện rác cho tỉnh, với công suất này, chỉ tiêu được phân bổ hoàn toàn có khả năng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi nhấn mạnh, dự án này Tỉnh ủy, HĐND tỉnh rất quan tâm nhưng công tác triển khai thực hiện chậm; đơn vị đề xuất lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi chưa thực hiện đúng thỏa thuận hợp tác đã ký. Lãnh đạo tỉnh giao UBND H.Vĩnh Cửu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, có thể kế thừa nội dung đã thực hiện. Sở KH-ĐT ký gia hạn thỏa thuận hợp tác; lập kế hoạch chi tiết về dự án này bao gồm: nhiệm vụ, thời gian, trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời chủ trì theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh định kỳ 2 tuần/lần.

Trong đề án Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025 UBND tỉnh mới ký ban hành, từ nay đến năm 2030 sẽ thực hiện thủ tục đầu tư giai đoạn 1 dự án Điện rác Vĩnh Tân gồm: đấu thầu dự án, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng và vận hành dự án. Sau năm 2030 sẽ triển khai giai đoạn 2.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây