Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Tăng tốc thực hiện 2 dự án giao thông trong điểm quốc gia

Đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1 và đường Vành đai 3 - TP.HCM là 2 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia được Đồng Nai xác định ưu tiên tập trung các nguồn lực để khởi công đúng tiến độ trong năm 2023.

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ góp phần giải quyết thực trạng độc đạo của quốc lộ 51 trong liên kết Vùng Đông Nam bộ
Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ góp phần giải quyết thực trạng độc đạo của quốc lộ 51 trong liên kết Vùng Đông Nam bộ

Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án
 
Hai dự án đường Vành đai 3 - TP.HCM và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 được Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư vào tháng 6-2022. Đây là 2 dự án giao thông đặc biệt quan trọng đối với liên kết Vùng Đông Nam bộ. Chính vì vậy, thời gian triển khai các dự án cũng rất gấp rút.
Theo dự kiến, cả 2 dự án đường Vành đai 3 - TP.HCM và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 sẽ được khởi công xây dựng trong năm 2023, hoàn thành cơ bản vào năm 2025 và khai thác đồng bộ vào năm 2026.

Với dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1, tỉnh Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư đối với dự án thành phần 1. Do đó, ngoài việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với đoạn tuyến của dự án đi qua địa bàn tỉnh (thuộc dự án thành phần 1 và 2), Đồng Nai còn phải thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với dự án thành phần 1.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 1, dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1, đối với công tác lập dự án đầu tư, đến nay, đơn vị đã ký hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Tư vấn thiết kế GT-VT để thực hiện khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Cùng với đó, các công việc liên quan như: phương án đầu tư hệ thống thu phí, phương án giao cắt với các tuyến đường địa phương, vị trí đổ thải, các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công dự án… cũng đã có sự thống nhất giữa các cơ quan liên quan.
 
Ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cho biết thêm, với dự án thành phần 1, dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1, cuối tháng 12-2022, Bộ TN-MT đã chính thức phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 
Với dự án đường Vành đai 3 - TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh, đến nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cũng đã hoàn thành việc ký hợp đồng với liên danh Công ty CP tư vấn thiết kế và kiểm định công trình xây dựng Quang Huy và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hưng Nghiệp để thực hiện công tác khảo sát, lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Thống nhất với các đơn vị, địa phương liên quan về phương án thiết kế hướng tuyến và các vị trí giao cắt với tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành, vị trí nút giao với các tuyến đường tỉnh… Riêng báo cáo đánh giá tác động của dự án dự kiến cũng sẽ được phê duyệt trong tháng 1-2023.

Mới đây tại cuộc họp với các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã yêu cầu các đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm phê duyệt đầu tư các dự án thành phần của 2 dự án này.

Xây dựng sớm các khu tái định cư
 
Theo kế hoạch, cả 2 dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1 và đường Vành đai 3 - TP.HCM sẽ được đồng loạt khởi công vào cuối tháng 6-2023. Chính vì vậy, theo Nghị quyết của Quốc hội, trước thời điểm khởi công, các địa phương phải bàn giao 70% diện tích mặt bằng đối với đoạn tuyến đi qua địa bàn. Do đó, công tác giải phóng mặt bằng đối với cả 2 dự án đang được các cơ quan chức năng tập trung tối đa nguồn lực để thực hiện.

Với dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài hơn 34km. Để phục vụ dự án, Đồng Nai phải thực hiện thu hồi diện tích đất gần 373ha trên địa bàn TP.Biên Hòa và H.Long Thành. Số hộ dân cần bố trí tái định cư với dự án này lên đến hơn 2 ngàn hộ dân.

Phát biểu tại cuộc họp về tiến độ thực hiện dự án vào giữa tháng 1 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng nhấn mạnh, việc xây dựng các khu tái định cư là yếu tố then chốt quyết định đến tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, để khởi công dự án trong năm 2023. Chính vì vậy, các sở ngành, đơn vị, địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện đầu tư xây dựng các khu tái định cư trong thời gian tới.

Với dự án này, cả 2 địa phương là TP.Biên Hoà và H.Long Thành đều đang tăng tốc hoàn thiện các thủ tục liên quan để có thể sớm khởi công xây dựng 4 khu tái định cư. Riêng với dự án đường Vành đai 3 - TP.HCM, H.Nhơn Trạch cũng đang tiến hành các thủ tục để xây dựng 2 khu tái định cư tại xã Phú Hội và Phước An.

Tác giả: Vi Quân

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây