Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Dự án hạ ngầm lưới điện đô thị ở Đồng Nai gặp khó khăn về mặt bằng

Theo Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, dự án Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai (dự án hạ ngầm lưới điện) hiện mới triển khai đạt khoảng 19%.

Thi công ngầm hoá lưới điện tại P.Long Bình, TP.Biên Hoà
Thi công ngầm hoá lưới điện tại P.Long Bình, TP.Biên Hoà

Cụ thể, công trình có tổng mức đầu tư hơn 93 tỷ đồng để thực hiện hạ ngầm hơn 18km đường dây trung áp, hơn 76km đường dây hạ áp và 48 trạm biến áp tại các đô thị trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại mới triển khai hạ ngầm được khoảng 19% đường dây tại TP.Biên Hòa. Nhiều khu vực đang vướng mắc khâu thỏa thuận mặt bằng và xin phép thi công.

Chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh và TP.Biên Hòa thống nhất cho thực hiện hạ ngầm các tuyến trung thế xây dựng mới, các tuyến cáp ngầm theo thiết kế được duyệt để đảm bảo mỹ quan đô thị cho tỉnh. Đồng thời, UBND TP.Biên Hòa bàn giao mặt bằng các tuyến đề xuất thay thế cho tuyến mà Công ty Điện lực Đồng Nai đã đầu tư, nâng cấp để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay của chính phủ Đức.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây