Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Vinh Tan폐기물 발전 프로젝트 타당성 조사 보고서 곧 완료

(CTT-Dong Nai)-1 31일에 인민위원회 부의장 Vo Van Phi Vinh Cuu, Vinh Tan면에서 발전 생활 폐기물 처리장 프로젝트에 대한 유관기관과 회의한다

969f4adfde97937c8a6ce6cbf90a9e87-2024-01-31.15-46-35.jpg

성 인민위원회 부의장 Vo Van Phi는 회의에서 결론을 발표한다.

베트남 ECOTECH 기술 투자 및 상업 주식회사와 Le Delta 주식회사 합작 투자에 따라 현재까지 사업투자자는 타당성 조사 보고서를 작성해 사업을 기본적으로 완료해서 환경영향평가 보고서는 환경자원부에 제출됐다. 현재 장애 문제는 Vinh Cuu현 인민위원회가 작성하고 완료한 1/500세부 계획이 완료하지 않는 것이다. 자연환경부는 환경 영향 평가 보고서를 승인하지 않았다.

따라서 투자자는 Vinh Cuu현 및 유관 기관이 프로젝트의 1/500비율 세부 계획 초안을 작성하고 제출하고 승인하는 것을 제안한다. 합작 투자는 프로젝트에 관한 문서를 작성하고 제출하고 설명하는 과정에서 관할 관청과 지속적으로 협력할 것이다.

969f4adfde97937c8a6ce6cbf90a9e87-2024-01-31.15-46-56.jpg

컨설팅 단체 대표자는 프로젝트 계획을 보고한다.

회의에서 유관기관은 세부 계획 초안, 계획 임무 문서 완료 계획을 촉진하기 위한 절차, 프로세스를 합의했다. 이를 통해 기획투자청은 부문, 지역, 투자자가 다음 단계를 수행하기 위한 세부 계획을 작성한다.

회의에서 결론을 발표하며 성 인민위원회 부의장은 다음과 같이 알려준다. 이러한 프로젝트는 성 인민회의가 2022년에 승인하고 지방 지도자는 폐기물 처리에 대한 부담을 줄이고 온실가스 배출을 줄이기 위해 이를 신속하게 배포하기를 희망하고 있다. 따라서 사업 추진의 기반을 마련하기 위해서는 타당성조사보고서 사업에 속도를 내는 것이 필요하다. 컨설팅 부서는 더욱 집중적이고 과감해야 한다. 타당성 조사 보고서 프로젝트의 업무를 이행함에 있어 지방 부서, 지부 및 지부와 긴밀히 협력한다.

기획투자청은 프로젝트 완료 컨설팅 단체에 재촉하고 지원한다; 건설청과 함께 관련 당사자의 업무, 시간, 책임에 대한 세부 계획을 수립하는 동시에 2주마다 성 인민위원회에 대한 감시, 촉구, 보고 등을 주재한다. 건설청은 현과 협력하여 1/500 세부 계획 임무를 해결한다. Vinh Cuu현 인민위원회는 업무를 수행하는 현지 책임에 따라 법률 조항을 주의 깊게 연구하여 세부 계획 실행 절차를 단순화한다.

Vinh Cuu현, Vinh Tan면에서 발전 생활 폐기물 처리장 프로젝트의 투자 총자본은 약 2조3천억동이다. 프로젝트의 폐기물 처리 총용량은 1,200톤/일이고 발전 용량은 30MW에 달한다. ​​

작성자: Phan Anh

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60