Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Phan Thiet – Dau Giay고속도로를 시공하도록 노력한다

p27.jpg
Xuan Loc현에서 3 입찰 패지기소속 도로에서 자갈을 시공한다.  


처음 도로애서 자갈을 시공한다

2020 9월말에 Phan Thiet – Dau Giay고속도로는 착공되는 동쪽에서 고속도로 프로젝트의 11 구성 프로젝트 하나이다. Phan Thiet – Dau Giay고속도로의 길이는 99km이다, Binh Thuan, Dong Nai성을 지나간다, 그중에 Dong Nai성을 지나가는 도로의 길이는 51,3km이다, 3, 4 입팔 패키지를 2가지 포함한다.

2020 10월에 3 입찰 패키지, Phan Thiet – Dau Giay 고속도로 프로젝트는 베트남 건설 수출입 주식 총공사 (Vinaconex) Trung Chinh건설 상업 유한책임회사 (Vinaconex – Trung Chinh 합작경영회사)들이 낙찰하고 공식적으로 착공한다. 3 건설 입찰 패키지는 35km 길이로 Phan Thiet – Dau Giay고속도로 프로젝트의 최고 건설 용량이 있는 건설 패키지이다, 동시에 계약자는 24 다리, 16 하수도, 5 지하구를 건설해야 한다. 따라서 착공한 , 계약자는 400 인력, 기계, 장비를 동원하고 22교대에 시공을 조직하고 낮과 밤에 시공한다.

지난 시간 동안 원재료를 부족하고 특히 노면을 덮기 위한 땅을 보족하므로 3 입찰 패키지의 계획에 영향을 준다. 마단, 계약자는 계획을 보장하기 위한 시공하는 과정에서 땅을 이용하고 조정했다. 지난 7월초에 3 입찰 패키지 소속 처음 킬로미터들은 처음 포장하도록 자발을 시공했다. 이것은 Phan Thiet – Dau Giay 고속도로 프로젝트를 시공하는 과정에서 중요한 계기이다.

3 입찰 패키지 운영위원회 사장으로서 Nguyen Hoang Hai 아래와 같은 알려준다, 설계에 따라,  Phan Thiet – Dau Giay고속도로는 3 포장될 것이다. 현재 계약자는 일부 도로에서 처음 포장하기 위한 자갈을 시공하고 있다. 현재 계약자는 Xuan Loc현에서 3 입찰 패키지 소속 처음 2km 도로에서 자갈을 완공했다. 현재 계약자는 3 입찰 패키지 소속 도로에서 다른 3 위치에서 자갈을 추가 시공하고 있다” – Nguyen Hoang Hai 알려주었다.

p27.1.jpg
Xuan Loc현에서 3 입찰 패키지 소속 도로에서 시공한다


프로젝트 계획을 보장하기 위한 우기에 대응한다
현재 Dong Nai성은 공식적으로 우기를 시작했다, 이것은 Phan Thiet – Dau Giay 고속도로 프로젝트의 항목 시공에 영향을 준다. 따라서 계약자들은 프로젝트 계획을 보장하기 위한 우기에 시공 방안을 구축하고 있다.

4 입찰 패키지, D5도로를 시공하는 기사로서 Le Dinh Tan 아래와 같은 알려준다, 우기에는 어려움을 회복하기 위하여, 시공 업체는 모든 도로에서 빗물을 배출하기 위한 인력을 동원했다. 낮은 위치에서 침수되면 시공 업체는 시공할 있도록 도로에 빗물이 없기 위한 도랑을 파고 흐름을 만든다.

4 입찰 패키지 지휘자로서 Le Anh Tuan 따라, 도로를 시공하는 과정에서 비가 노면이 습하므로 흙을 다져 굳힐 없다. 그때 지난 2개월 동안 지역에서 자주 비가 오기 때문에 시공에 영향을 준다. 따라서 우기에 어려움을 극복하기 위하여, 계약자는 기둥을 주조하고 다리 축을 시공하고 하수도를 시공하고 자갈 시공 계획을 촉진하기 위한 인력을 집중하고 있다. 2021 8월까지 4 입찰 패키지 소속 7km 이상 도로에서 자갈을 완공할 것으로 예상한다.

Nguyen Hoang Hai 아래와 같은 알려준다, 3 입찰 패키지에 대하여, 원재료, 특히 매립하도록 땅에 대한 어려움외에도 날씨가 자주 비오기 때문에 어려움에 직면한다. “비가올 노면이 습하므로 비가온 후에 2, 3 일을 기다리고 노면이 건조할 때까지 계속하게 시공할 있다” – Nguyen Hoang Hai 알려주었다.

우기에 대응하기 위하여, 현재 3 입찰 패키지 계약자는 날씨가 유리할 시공하기 위한 콘크리트, 다리 기둥, 하수도, 주조한 구조를 시공하는 인력을 집중하고 있다. 이것은 비가 영향을 거의 받지 않는 항목들이다.​

Phan Anh


사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60