Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Phan Thiet- Dau Giay 고속도로 경제 성장 동력 전달

 NgQH.jpg

성급 인민위원회 부회장인 Mr. Nguyen Quoc Hung 부지 정리 작업 현장 조사  Lo 25, Thong Nhat 코뮌에서 토지 취득지도를 관찰한다.

 

이것은 1 국도 간선로 교통에 대한 압력을 완화하는 동시에 남부 핵심 경제 지역에 발전 동력을 확산시키는  도움이  것으로 기대된다.

Phan Thiet-Dau Giay  

고속도로 건설 사업은 남북간 고속도로 건설 사업의 구성요소이다. 그것은 또한 남부 중심 경제지역에 교통을 연결하는  특별한 역할을 하는 사업이다.

국회는 지난 6  Phan Thiet-Dau Giay 고속도로를 건설하는 프로젝트를 포함한 동쪽의  남북간 고속도로 건설사업 3 사업에 대한 민관협력 투자(PPP) 방식에서 공공투자로 전환하기로 의결했다.투자방식의 전환은 이들 구성 요소 사업에 대한 추진을 목표 로 한다.

Phan Thiet-Dau Giay 고속도로 프로젝트의 투자자  (교통부) Thang Long 프로젝트 관리 위원회의 2 번호 프로젝트 관리  부장인Mr. Nguyen Cong Hop 국회가   사업에 대한 투자 방식의 전환을 승인한  사업을 조기에 시작하는  필요한 절차를 신속히 완료했다. "8 27일에 Phan thiet-Dau Giay 프로젝트 입찰 초청장 발행을 실시할 "이라고 Mr. Nguyen Cong Hop 말했다.

예상 진행 상황에 따라 Phan Thiet-Dau Giay 고속도로 건설 프로젝트는 2020  9  말에 시작된다. 이 사업은  길이 99km 51.5km Dong Nai성을 통과하는 구간을 2개의 입찰로 나눴다.

Mr. Nguyen Cong Hop PPP에서 공공 투자로 전환한 다른  가지 요소인 국도 45호선 Mai son 구간과 Vinh Hao- Phan Thiet 구간과 비교하여  Phan Thiet- Dau Giay고속도로 건설 사업은 우선 순위가  높다고 말했다. "국도 45호선 Mai Son) Vinh Hao- Phan Thiet 프로젝트는 1 중점 사업으로 Phan Thiet- Dau Giay 사업은 특별급 중점 사업"이라고 Mr. Nguyen Cong Hop 강조했다.

따라서 투자자는  착공 직후  시공할 것을 입찰자에게 요구할 것이다. 계약자들에게 주어진 조건들  Thang Long 프로젝트 관리 위원회는 또한 계약자들에게 사업을 시행하기 위해 최대한 인적, 물적 자원을 동원할 것을 요구한다.

투자자에 따르면 Dong Nai  지방 경유 Phan Thiet- Dau Giay 고속도로 프로젝트 공사 기간은 24개월이다. "건설 시간이 촉박하기 때문에 건설 도급업자들에게는 요구 사항이 매우 높다. 그러나 프로젝트의 유리한 점은 장마철 말기에 공사를 시작하여  공사 진행을 가속화할  있다는 것이다 "라고 Mr. Nguyen Cong Hop 말했다.

catvuon.jpg
Xuan Loc 지역 Xuan Hiep 코뮌에서 깨끗한 지면을 만들기 위해 프로젝트의 범위에 속한 수목원을 자른다.


지면 해방을 급히 완료함

Dong Nai 지방을 통해 Phan Thiet-Dau Giay 고속도로를 건설하는 프로젝트는 착공  곧바로 공사를 재개할 예정이어서 투자자는   전면 백지화를 실시할 것을 해당 지역에 건의했다. 그러므로 공정성을 확보하기 위해 관계기관과 지방 자치 단체들도 사업용 지반 해방을 위해 ‘경주 하고 있다.

 프로젝트를 실행하기 위해 Dong Nai Xuan Loc, Cam My, Thong Nhat  Long Khanh 지역에서  412 헥타르의 토지를 회수해야 한다.

현재 Thong Nhat, Cam My , Long Khánh  3 지역의 평지 해방이 기본적으로 완료됐다. 관계기관은 또한 투자자에게 깨끗한 평면을 인도하기 위한 기술 인프라 공사 이전 작업도 진행 중이다.

Xuan Loc 지역에서는 인수 면적이 가장  지역도 기본적으로 완성되었다.

Xuan Loc 지역의 인민위원회 부회장인 Mr. Le Khac Son 현재 지역이 723 건에 대한 보상안을 승인했다고 말했다 (521  1  케이스, 202  2 케이스). 또한 보상금 지급은 531/723 실시되었으며 나머지 192건에 대해서는 계속 지급되고 있다. 특히  보상안이 승인되지 않은 2 단계의 114 경우 Xuan Loc 기능 기관은  서류 작성, 보상방안 수립, 지원  평가, 승인을 진행하고 있다. 투자자가 보상금을 이전할  지방에서는 최대한 빨리 사람들에게 지급할 것이다.

토지를 취득한 사람들의 정착을 위해 Dong Nai Cam My  Xuan Loc 지역에 2 개의 정착 지역 건설을 가속화하고 있다.

성급 인민위원회부회장인Mr. Nguyen Quoc Hung  투자자의 요구에 따라  지역은 부지 정리 작업을 가속화해야 한다고 했다. 사업용 평면를 넘겨  사람들의 동원을 강화한다.동시에 자연 자원  환경부와 긴밀히 협력하여 지반 개방에서 발생하는 문제를 신속하게 해결한다. " 지방과 관련 기관은  2020 9  이전에 평지 개방 작업을 완료하고 투자자에게 전체 청정 부지을 인도해야 한다"고 성급 인민위원회부회장인Mr. Nguyen Quoc Hung강조했다.

 Nam Vu


 
사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60