Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Phan Thiet – Dau Giay 고속도로 착공준비

남북 고속도로에서 중요하게 평가된 Phan Thiet - Dau Giay 고속도로는 10 년 동안 준비 했으며 평명 준비 단계중입니다.​


 

최근, 오후 3/9일에 현장 조사한 후 2019년 사업 착공 준비하기위해 Nguyen Ngoc Dong 교통부 차관은 지방 인민위원회와 회의를 갖습니다.
 
10년 준비
 
GT –VT  설계 컨설팅 회사의 대표 (TEDI)에 따르면 2008 년에 Phan Thiet - Dau Giay 고속도로 (이전 Dau Giay - Phan Thiet)가 PPP의 형태로 셈플로 진행하여 세계 은행 (WB)의 후원하에 시작되었습니다. 2014 년까지 컨설팅회사 및 기타 기타 관계자는 총 길이 101km (도로 98km)의 4 차선 프로젝트 규모로 부지 정리하기 위해  방향 및 경계를 완료했습니다. 동시에 부지 정리에 대해 Dong Nai는 적극적으로 준비를하고 기본적으로 와료했으며 이행 결정을 기다립니다. 그러나 많은 요인들로 인해 투자자들을 고속도로로 투자 유치하는 것은 어렵습니다.
남북 고속도로 건설의 목표를 실현하기 위해 2017 년 말에 국회는 2017-2020단계 동쪽의 북-남 고속도로몇 가지 건설에 투자하기로 결정했다. - 판 티엣 (Phan Thiet)을 포함한 2020 년, 6 레인을 갖춘 다우 지아 (Dau Giay) 섹션. 그중에 6차선으로 Phan Thiet – Dau Giay 고석도로 사업이 있습니다. 따라서 국회의 요청에 따라 6 차선을 확보하기 위해 토지 사용 면적을 조정해야합니다.
h15.jpg
Long Khanh – Xuan Loc 1번 도로가 과부되었습니다. Phan Thiet – Dau Giay 고속도로 투자는 필요합니다.

 

투자주로 지정된 Thang Long프로젝트 관리 위원회 Nguyen Xuan Lam 부장에 따르면 2014 년부터 투자 정책이 발행한 후, 4 차선 규모로 부지 정리가 완료되었으며이 지방은 기본적으로이 작업을 구현했습니다. 그러나 프로젝트의 규모가 6 차선으로 변경 되었기 때문에 Thang Long 프로젝트 관리 위원회는 각 지방과 협의해서 부지 정리 범위 변경, 자재 광산의 재협상, 프로젝트의 흙 버린 장소 와 다음에 진행업무 에대해 얘기했습니다.
Nguyen Ngoc Dong 차관은 남북 고속도로의 중요한 부분 인이 중요한 프로젝트인Phan Thiet - Dau Giay 고속도로가 철저히 조사돼었고 가능성이 높은다고 말했습니다. 이것은 10년전에 준비되었으니 일찍 착공될 예정입니다. 교통부도 자본을 준비해서 실행하도록했습니다. "교통부의 목적은 2018/5에 이 프로젝트가 투자 결정에 승인되고 2019 년에 건설이 시작됩니다. 따라서 부지 정리는 곧 일찍 완료되어야합니다 "라고 말했습니다.
“지방 인민위원회는 교통부를 주체로 투자자 및 지방과 협조하에 배정하여 지하 터널 시스템, 접속길, 교차로 규모에 대한 설계 검사 요청했습니다. 특히 Long Thanh 국제 공항과의 일관식 인터체인지의 설계를 연구하기위한 구체적인 평가가있어 Ho Chi Minh- Long Thanh - Dau Giay 가  겪은 제한을 발생하지 안도록합니다 "Tran Van Vinh 지방 인민위원회 부장이 요청했습니다.


서둘러 필요


Nguyen Ngoc Dong 차관의 의견과 동의하여 Tran Van Vinh 지방 인민위원부장은 인민 교통 부장관의 견해와의 회견에서 조사, 측정 및 철거지 통관 규모 조정과 관련된 문제는 6 차선 조정 규모에 따라 조사, 측정, 경계에 관련 문제는 오는 4월에 완료해야해서 2018/5에 지방 인민위원회는 토지 사용 계획에 대한 서류 완료하여 2018/5에  연 중순 회의에 지방인민위원에 제출합니다. "남은 시간은 매우 시급한 것이며 노력 안하면 인민위원회에 프로젝트 서류를 올리지 못하면 2019 년 토지 이용 계획이 승인되지 않을 것이며 부지 정리를 실시하지 못하는 뜻입니다" 지방 인민위원회 부장이 지적했습니다.
이와 관련하여 Thang Long 프로젝트 관리 위원회는 컨설팅업체와 교통부 및 Thong Nhat, Long Khanh, Cam My 및 Xuan Loc과 같은 관련 지방과 협력해서 3월에 보고가 나올다고 밝혔습니다. 이 3. TEDI 컨설턴트는 지형, 지질, 광산 및 폐기물 처리 현장에 대한 조사를 완료했으며 현재 TEDI컨설팅은 지형조사, 지질, 광석, 쓰레기장 조사 업무를 완성하고 있으며 타당성 보고서도 완료중이며 2018/4초에 교통부에 제출할 계정합니다.
"5 월에 Phan Thiet - Dau Giay와 Vinh Hao - Phan Thiet 고속 프로젝트는 기본적으로 타탕성 보고서를 완성하여 다음 단계를 전개할 것입니다. 컨설팅 회사와 Thang Long 프로젝트 관리 위원회는 프로젝트 실행 준비를 위해 각 지방과 협력해서 부지 정리, 광석량, 품질 평가를 합니다" Nguyen Ngoc Dong 차관이 지시했습니다.
설계에 따르면, Phan Thiet - Dau Giay고속도로는 고속도로의 기점이 1번 도로 (Ba Bau, Binh Thuan)을 연결하면서 끝점이 Thong Nhat현에서 Ho Chi Minh- Long Thanh - Dau Giay 고속도로와 연결합니다. 프로젝트의 길이는 98.7km이며, 그 중 51km는 Dong Nai성을 통과합니다. 고속도로 규모는 A타입이며,  속도 120km /시, 6 차선, 1 단계 는 4 차선 시공합니다. 이 프로젝트의 총 투자액은 190,000 억 동이며, 그 중에 부지정리액은 15,000억동 예상이며, dong Nai의 부지 정리비용은 8.610억동으로 예상됩니다.

 


                                                                                                Vuong The

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60