Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Phan Thiet – Dau Giay고속도로 프로젝트는 1조 8천억 베트남동 이상 청산한다

a10.jpg
Dong Nai성을 지나가는 Phan Thiet – Dau Giay고속도로 프로젝트를 시공한다.  

 

시공 계획에 대하여, 프로젝트의 전체는 계획에 비한 4% 이상 지연되고 있다. 계획을 지연하는 이유는 주요 원재료가 희소하고 날씨가 열악하고 코로나 19 전염병의 영향을 받는 것이다. 또한, 건설 계약자들은 시공에서 여전히 치열하지 않고 장비, 원재료를 주동으로 동원하지 않는다.

프로젝트의 토지 정리에 대하여, Binh Thuan성을 지나가는 도로에서 일반적으로 완전히 해결하고 현재 500kV 전선이 이동 절차를 완료하지 않는다. Dong Nai성을 지나가는 도로에 대하여, 주요 도로, 교차로, 지사에서 11가구는 보상금을 여전히 받지 않는다. 현재 Dong Nai성을 지나가는 도로 시공은  덮기 위한 땅에 대한 어려움에 직면한다. 투자자 지방은 2021 12월에 덮는 땅에 대한 문제를 해결하기 위한 적극적으로 협력하고 있다.

Phan Thiet – Dau Giay고속도로 프로젝트의 길이는 99km이다, 그중에 Binh Thuan성을 지나가는 고속도로의 47,67km이다, Dong Nai성을 지나가는 도로의 길이는 51,33km이다. 프로젝트가 2022 말에 완공할 것으로 예상한다.

 Phan Anh
사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60