Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

건설 공사 품질에 대한 국가 감정국 대표단은 Nhon Trach현에서 Nhon Trach 3, 4화력 발전소를 검사함

(CTTDT-Dong Nai) - 건설 공사 품질에 대한 국가 감정국 부국장 Ha Huy Ha 단장으로서 Nhon Trach현에서 Nhon Trach 3, 4화력 발전소를 검사했다.

cee598e3233bc078469434166d929839-2023-07-31.10-42-00.jpg 

건설 공사 품질에 대한 국가 감정국 부국장 Ha Huy Ha는 회의에서 발표한다.

 공사 종합 합작경영의 보고서에 따라, 현재까지 총용량의 37%를 시공했다. 설정한 계획에 비한 약 7%가 지연된다. 다만, 일반적으로 계획은 여전히 보장되고 2024년 11월에 Nhon Trach 3 화력 발전소의 상업 발전을 예상하고 2025년 5월에 Nhon Trach 4화력 발전소의 상업 발전을 예상한다.

cee598e3233bc078469434166d929839-2023-07-31.10-42-03.jpg 

대표단은 Nhon Trach현에서 Nhon Trach 3화력 발전소 프로젝트 현장을 방문한다.


설계, 장비 조달 및 제조, 시공 및 설치가 진행되어 품질을 보장합니다. 이 프로젝트의 문제는 송전 인프라(선로, 변전소)가 느려 테스트 및 운영에 영향을 미친다는 것이다.

 단장은 투자자가 건설 공사 기준, 표준을 준수하고 각 단계에 점검하고 대표단 구성원들이 지적한 몇 가지 문제를 극복하는 데 주의를 기울이고 장마철에 안전한 건설을 보장할 계획을 세우는 것을 요청한다. 산업무역청이 성 인민위원회 담당자에게 송전 토지 문제를 보고하는 것을 요청한다. ​​​

작성자: Vi Quan

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60