Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Nhon Trach 3, 4 발전소 용량 방출 프로젝트 완료

(CTT-Dong Nai)-동나이성은 Nhon Trach 3, 4 발전소 용량 방출 프로젝트 용량 방출의 4 전선이 조기 완료하고 운영하기 위해 긍정적으로 어려움을 해결한다. 이러한 발전소는 지방에서 에너지 부문의 국가 핵심 공사이다.

​계획된 발전 프로젝트를 보장하는 것은 국가 에너지 안보를 보장하고 자원 낭비를 제한하는 데 기여한다.​

cee598e3233bc078469434166d929839-2024-11-21.09-29-12.jpg 

성 인민위원회 부의장은 발전소 프로젝트에 대한 산업무역부와 회의할 때 발표한다.

처음 전선은 기본적으로 완료했다

Nhon Trach 3, 4 발전소는 에너지 부문의 핵심 공사이다. 프로젝트는 운영한 2021년-2025년 단계에 남부에서 가장 큰 용량을 갖는다. 따라서 프로젝트는 지역 에너지 보안 및 국가 전기 시스템에 대한 중요한 의미를 갖는다. 

이러한 발전소의 용량을 방출하기 위해 4개 변전소와 송전선이 필요하다. 포함: Nhon Trach산업단지 220kV 변전소 및 연결; Nhon Trach 3- My Xuan-Cat Lai 220V 전선; Nhon Trach 3 220kV 전선-500kV Long Thanh변전소; Nhon Trach 4-Phu My-Nha Be발전소 500kV 전선.

이러한 전선들은 주요 Nhon Trach현 및 Long Thanh현에 위치한다. 4개 프로젝트 진행은 정부가 Nhon Trach현 계획 조정을 승인하도록 기대하기 때문에 어렵다; 토지를 회수해야 할 프로젝트 목차, 지목 전환, 거주민의 토지 인계 동원을 승인하도록 성인민회의에 제출한다.

11월 6일 온라인 회의에서 산업무역부와 논의하며 성 인민위원회 부의장 Vo Van Phi는 다음과 같이 알려준다. 4개 프로젝트 중, 한 프로젝트는 거주민의 토지 인계를 동원하고 15/15개 위치를 준공했다; 배전하도록 전선을 당기하고 있다; 이는 Nhon Trach 4-Phu My-Nha Be발전소 500kV 전선 프로젝트이다.

Nhon Trach 3, 4발전소 프로젝트의 용량은 1,500-1,600 MW이고 총투자자본은 거의 1조4천억달러이다. 운영할 때 프로젝트는 국가 전기 시스템에 90억 kWh 전기/년 제공할 것이다.
나머지 프로젝트의 경우, 지방은 투자자가 시공하도록 토지를 인계하는 데 거주민에게 지속적으로 동원하는 것을 지시했다; 토지 보상, 정리 작업을 위한 토지 사용 계획/기획에 추가한다.

남부 전기 공사 프로젝트 관리위원회 회장 Truong Huu Thanh은 성 인민위원회가 토지 정리 보상 절차를 긴급히 진행하도록 Nhon Trach현, Long Thanh현에 검토하고 지시하는 것을 제안한다. 유리하게 투자하고 건설하기 위해 거주민에게 동원하고 선전한다.

그중에 Nhon Trach현은 2024년 11월에 3개 나머지 프로젝트에 대한 토지 보상, 정리 절차를 긴급히 수행하고 토지 가격을 승인한다; 기둥을 건설하고 줄을 당기기 위한 토지를 인계하는 데 거주민에게 동원한다. 투자자가 2024년 제4분기에 준공한 프로젝트에 줄을 당기기 위한 투자자에게 동의하는 데 거주민을 우전 동원해서 Nhon Trach 4발전소에 용량을 방출한다.

Long Thanh현의 경우,  Nhon Trach 3 500kV 전선-Long Thanh 500kV 변전소 프로젝트에 대한 현의 2021년-2030년 단계에 토지 사용 계획에 업데이트한다; 동시에 프로젝트에 대한 2025년에 이전할 토지 사용 계획, 회수 프로젝트 목차를 등록한다.

cee598e3233bc078469434166d929839-2024-11-21.09-29-19.jpg 

Nhon Trach 4-Phu My-Nha Be발전소 500kV 전선 프로젝트 전선을 당긴다.

프로젝트 토지 정리 집중

현재 지방의 전력원은 문제가 되지 않지만 최근 송전선로의 느린 구현으로 인해 일부 지역에서는 전 부하 및 지역 전력 부족이 발생하여 성의 경제 발전 및 투자 유치에 영향을 미치고 있다. 
상기 상태를 극복하고 동시에 지역의 증가할 부하 수요를 충족하기 위해 향후에 남부 전기 프로젝트 관리위원회는 지속적으로 고압 전기 프로젝트를 수행하고 완료한다. 성 인민위원회가 전기 프로젝트, 특히 발전소 용량 방출의 4개 프로젝트 토지 정리 보상을 지시하는 것을 제안한다.  올해 준공하지 않은 프로젝트의 경우, 지역은 2025년 토지 사용 계획을 전달하도록 등록한다.

성 인민위원회 부의장 Vo Van Phi는 다음과 같이 알려준다. 현재까지 4개 Nhon Trach 3, 4발전소의 용향 방출을 위한 4개 손전 프로젝트는 성 인민회의가 2024년 지목, 토지 회수 프로젝트 목차를 승인된다. 성 인민위원회는 Nhon Trach현이 토지 사용 계획 보완 문서를 긴급히 완성하도록 할당한다. 지방이 이 계획을 승인한 뒤 지자체는 토지 복구와 부지 정리 보상 실시에 집중해 부지를 투자자들에게 넘겨줄 예정이다.
11월 6일에 동나이성, 관련 단위와 온라인 회의할 때 산업무역부 장관 Nguyen Hong Dien은 다음과 같이 알려준다. Nhon Trach 3, 4발전소 프로젝트는 시운전 배전했다. 6개월 후에 상업적으로 배전하지만 프로젝트의 용량 방충이 여전히 느리다. 이는 남측의 전력 공급과 국가 전력망 시스템에 영향을 미쳐 계획대로 운영되지 않으면 투자 자원을 낭비하게 된다.

산업무역부 장관은 투자자에게 토지를 시공하도록 인계하기 위해 토지 보상, 정리를 가속화하는 데 요청한다. 동시에 계획 및 토지 이용 계획의 문제 해결에 주의를 기울인다. 지역에 선전을 지시하고 사람들을 동원하여 건설현장을 넘겨주고 밧줄을 당긴다.​​​

작성자: Phan Anh

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60