Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

동남부 핵심 인프라 시설 프로젝트 계획 촉진

(CTT-Dong Nai)-최근 조직한 동남부 조절위원회의 4 회의에서 국무총리 Pham Minh Chinh 동남부 조절협회 회장이 유관기관에 요구한 구체적인 업무 하나는 지역의 핵심 인프라 시설 프로젝트를 촉진해야 한다.

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-10-02.10-17-04.jpg 

동나이성 및 Binh Duong성 지배자는 Bach Dang 2다리 교량을 개통하기 위한 버튼을 누른다.


주요 핵심 프로젝트

최근 9월 23일에 Bach Dang 2다리, 동나이성과 Binh Duong성 동남부의 2개 지방에 연결한 교통 인프라 프로젝트는 공식적으로 개통되었다.
Bach Dang 2다리는 동나이강을 경유하고 Vinh Cuu현 (동나이성) 및 Tan Uyen시 (Binh Duong성)에 직접 연결한 3km길이로 양쯕끝으로 이어진다. Bach Dang 2 다리가 공식적으로 개통되어 사용되면 물품 유통을 촉진하고 두 지역의 경제 및 사회 발전을 촉진할 것입니다. 동시에 남부 핵심 경제 지역의 성간 교통 시스템을 완성하고 Binh Duong성의 Tan Uyen시, Bac Tan현 산업단지와 동나이성의 Bien Hoa시, Trang Bom현, Vinh Cuu현에 무역을 연결한다.

Bach Dang 2 다리 프로젝트 외에도 동남부 핵심 프로젝트들은 지역 및 유관 기관들이 곧 준공하고 사용할 수 있도록 촉진된다.
동남부 조절위원회의 평가에 따라, 현재 Bien Hoa-Vung Tau고속도로 건설 투자 프로젝트의 계획은 분명히 변화했다. 그중에 Ba Ria-Vung Tau성을 경유한 3구성 프로젝트는 2025년 4월 30일에 기술적으로 개통하고 예상된 계획보다 빠르다,
한편 현재까지 Ben Luc-Long Thanh고속도로 프로젝트는 용량의 80% 이상에 달한다. T3 터미널 -Tan Son Nhat국제 공항 (공항) 건설 프로젝트는 계획 60%에 달했다. 특히 승객 터미널 건설 항목은 100%를 완료했다.

마찬가지로 1단계에 Long Thanh공항 건설 투자 프로젝트는 초과 시공하고 계획에 달했다.

3호-호치민시 순환도로 프로젝트에서 1단계에 Tan Van-Nhon Trach도로, 1A구성 프로젝트에 관하며 My Thuan 프로젝트 관리위원회 부사장은 다음과 같이 알려준다. 진행 중인 건설 패키지의 진행 상황은 계획을 초과하고 충족한다. 가장 최근에 건설 계약자는 프로젝트의 가장 중요한 항목인 Nhon Trach 교량의 처음 두 경간을 완료했다. “Nhon Trach 교량 프로젝트의 경우 계약자는 건설 진행 속도를 높이는 데 주력하고 있으며 진행 기간을 4개월 단축하기로 결정하고 2025년 4월 30일 계약 패키지를 완료했다." Diep Bao Tuan은 알려주었다.

2025년에 고속도로 프로젝트 3개를 착공한다

건설하고 있는 교통 인프라 시설 프로젝트 외에도 동남부 조절위원회의 4차 회의에서 국무총리 Pham Minh Chinh은 Binh Duong성, Tay Ninh성, Binh Phuoc성, 호치민시를 포함한 지역들에 호치민시-Moc Bai, Chon Thanh-Gia Nghia, 호치민시-Thu Dau Mot-Chon Thanh 고속도로 프로젝트 절차를 다음 단계에 완료하고 2025년 4월 30일에 착공하기 노력한다.
현재 호치민시-Moc Bai 고속도로는 민관 협력 투자 방식으로 (1단계 ) 투자 프로젝트를 투자를 승인했다. 한편, Chon Thanh-Gia Nghia 고속도로 프로젝트는 국회가 투자 정책을 승인하도록 결의안을 발행했다.
상기 3개 고속도로 프로젝트 외에 동남부 조절위원회의 4차 회의에서 국무총리 Pham Minh Chinh은 호치민시 인민위원회에 권한 범위에서 4호-호치민시 도로 프로젝트에 관한 초과한 정책 메커니즘을 국회에 제출한다. 이러한 프로젝트에 대해 9월 18일에 정부 사무소에서도 호치민시 인민위원회 의장, 기획투자부 장관에 프로젝트 전타당 보고서 제출에 관한 의견에 대한 문서를 전달한다.
따라서 기획투자부, 호치민시 인민위원회는 법률 규정에 따라 프로젝트 투자 준비 절차를 긴급하게 완료하고 XV차 국회, 8차 회의에서 국회에 즉시 제출한다. 기획투자부 장관에게 할당해서 정부를 대신하여 XV차 국회, 8차 회의에서 프로젝트 정책 결정문을 국회에 제출하는 데 내용을 등록하기 위해 국회 총서기에 문서를 전달한다.​​

작성자: Vinh Quang

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60