Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

핵심 프로젝트, 공사 계획 촉진, “장애물” 해결

(CTT-Dong Nai)- 인민위원회는 지방에서 핵심 프로젝트, 공사 계획을 촉진하기 위해 장애물을 처리하고 해결하는 중점을 두도록 유관 기관에 요청했다

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-10-02.10-40-02.jpg

작업자는 동나이강가 프로젝트를 시공한다 (Hoa An다리에서 Vinh Cuu현 경계로 구간)

토지 정리병목" 처리

지방에서 주요 사업과 프로젝트 중 현재 건설 중인 프로젝트는 9개이다. 이 프로젝트에서는 건설 프로세스가 부지 정리 작업과 병행하여 수행된다.
기획투차청장 Nguyen Huu Nguyen은 다음과 같이 알려준다. 건설 중인 주요 공사 및 프로젝트 그룹의 경우 대부분의 프로젝트 및 건설 작업이 현장 인계 일정에 따라 진행되고 있다. 투자자의 처리 권한을 넘어서는 특별한 어려움은 발생하지 않았다.

그러나 현재 보상 및 현장 정리 작업이 매우 느리고 해결되지 않은 문제가 많이 있다.
이러한 프로젝트 그룹에는 토지 정리를 완료한  Vam Cai Sut다리 건설 투자, 763성 도로 개선, Loc An-Binh Son재정착 구역 사회 인프라 시설 4개 프로젝트 패키지를 포함한 3개 프로젝트가 있다.
한편, 6개 프로젝트, 공사는 토지 정리에서여전히 어려움, 장애물을 겪고 있다. 그중에 4개 프로젝트를 포함한다: 성 2도로, Cai강가 도로 건설 (Ha Huy Tap길에서 Tran Quoc Toan길로 도로); Bien Hoa시 중심지 도로축 (Vo Thi Sau길에서 Dang Van Tron길로 도로) 및 동나이강가 공원, 도로, 방조제 건설 프로젝트 (Hoa An다리에서 Vinh Cuu현 경계로 도로): 양도하지 않은 토지 용량이 없다.
이러한 4개 프로젝트의 건설 계획을 평가하며, 기획투자청은 다음과 같이 알려준다. 사이트 인계가 늦어 투자자가 설정한 핵심 경로에 따른 진행을 보장하지 못했다.

지방 교통 공사 건설 투자 프로젝트 관리위원회 사장 Ngo The An은 4개 중 3개 프로젝트의 투자자로서 다음을 알려준다. 인계 현장은 불완전하고 중단되고 간헐적으로 이루어지기 때문에 시공업체는 건설 과정에서 많은 어려움을 겪게 된다. 예를 들어, Bien Hoa 도심 간선 도로 프로젝트에서는 부지 인수가 연속적이지 않아 계약자가 건설 항목을 동시에 실행할 수 없었다. “Thong Nhat동에 위치한 Thong Nhat다리에 대해 현재 계약자는 충분한 토지를 양도하지 않아 인접 도로가 없고 M1구렁, T1, T2기둥을 시공하지 못한다", Ngo The An은 알려주었다.

솔루션을 치열하게 수행한다

2024년에 핵심 공사, 프로젝트에 배치된 총자본은 7조6천억동이다. 지방에서 공공 투자 총자본의 37% 이상을 차지한다. 그중에 이러한 프로젝트의 토지 보상, 정리에 관한 자본은 거의 5조6천억동이다. 그러나 2024년 8월 중순에 핵심 공사, 프로젝트 토지 정리에 관한 자본은 2조3천억동을 정산하고 배치된 총자본의 42% 이상 차지한다.
상임 부서기 Ho Thanh Son은 다음과 같이 알려준다. 보상 및 부지 정리에 할당된 자본은 매우 커서 주요 작업 및 프로젝트에 할당된 총 자본의 70% 이상을 차지한다. 따라서 자본지출률을 높이기 위해서는 부지정리작업을 추진해야 한다. “관련 부서는 프로젝트 정리 작업을 위해 집중하고 더 잘 협력해야 합니다", 성 상임 부서기 Ho Thanh Son은 제안했다.

핵심 공사, 프로젝트 계획에 영향을 미친 6가지 장애물, 어려움을 인식하며 공산당 중앙 위원, 성 서기 Nguyen Hong Linh은 토지 정리에서 원인이 있다고 한다. “건설하는 9개 프로젝트 중, 6개 프로젝트는 토지 어려움을 겪고 있다", 성 서기 Nguyen Hong Linh은 분석했다.
성 서기 Nguyen Hong Linh에 따라 부지 정리에 문제가 있으면 정책을 추진·시행하고 보상금을 지급하며 부지를 넘겨줄 수 있도록 지원과 동원이 필요하다. “부대와 지자체는 서로 지원하여 현장 정리 작업을 지연시키는 장애물을 제거해야 한다" 성 서기 Nguyen Hong Linh은 강조했다.​

작성자: Vinh Quang

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60