Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

공공 투자 자본 정산 기간을 연장해야 하는 프로젝트 준공 가속화

(CTT-Dong Nai)-지방에서 많은 프로젝트는 전년도 정산 계획을 완료하지 못하기 때문에 2023년부터 2024년까지 공공 투자 자본 정산 기간을 연장해야 한다. 따라서 프로젝트 실행 시간과 공공 투자 자본 지출을 연장해야 하는 상황을 완벽하게 처리하여 자본 사용 효율성을 높이고 프로젝트 완료 프로세스를 가속화하는 기여하는 효과적인 솔루션이 필요하다

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-05-23.10-24-35.jpg

Vo Thi Sau길에서 Dang Van Tron길까지 (Thong Nhat다리 및 다리 양끝 연결 도로) Bien Hoa시 중심지 토지 정리, 재정착 지원, 보상 프로젝트는 2023년부터 2024년까지 수행 및 지본 정산 기간을 연장된다.


수십 프로젝트는 자본 정산 기간을 연장해야 한다

지난 4월 중순에 X차 성 인민회의, 16차 회의에서 성 인민회의는 2023년 지방 정산 자본 프로젝트 수행 정산 기간을 연장하고 자본 배치 기간을 연장하도록 결의안을 승인했다.
따라서 2023년에 지방 예산 자본 사용의 39개 프로젝트는 2024년까지 수행 및 자본 정산 기간을 연장된다. 그중에 지방의 핵심 프로젝트, 공사 목차에 있는 많은 프로젝트들이 있다.
프로젝트가 2023년에 자본 정산 계획을 완료하지 못하고 2024년에 연장해야 한 주요 원인 중 하나는 토지 정리 작업에서 문제이다.
지방 교통 공사 건설 투자 관리위원회 사장 Ngo The An은 다음과 같이 알려준다. 2023년에 Bien Hoa시, Huong Lo 2프로젝트 (1단계, 1구간) (수행 및 자본 정산 기간을 연장한 프로젝트 중 하나)에 배치한 투자 자본 정산은 많은 어려움을 겪는다. 주요 원인은 계약자가 시공하도록 공간이 부족하기 때문이다.
성 인민위원회에 따라 일부 프로젝트는 부지 정리 문제 외에도 공사가 진행되는 동안 계약 당시보다 자재, 인건비, 건설 장비 등의 가격이 상승해 시행 기간과 자본 지출이 길어지기도 하고 건축 자재 및 장비 공급 부족으로 공사 기간이 길어진다.

동시에 일부 프로젝트는 2023년 착공 예정이지만 시공사 선정 서류 작성이나 입찰 정리가 늦어지고 아직 시공사를 선정하지 않아 2023년 착공이 불가능한 프로젝트도 있다. 일부 프로젝트에는 보상 및 부지 정리를 위해 자본이 할당되었지만 보상 및 부지 정리 계획 승인 문서가 완료되지 않아 할당된 자본이 지출되지 않았다.

특히, 일부 프로젝트에서는 할당된 계획에 따라 구현 진행을 가속화하고 자본을 지출하기 위해 건설 계약을 체결한 후에도 투자자가 아직 적시 모니터링 및 촉구를 위한 기반으로 구체적인 구현 계획을 수립하도록 계약자에게 적극적으로 요청하지 않는 상황이 여전히 존재한다.

끝까지 처리하기 위한 솔루션이 필요하다
성 인민위원회 의장 Thai Bao에 따라 성 인민회의는 지난 X차 성 인민회의, 16차 회의에서 2023년 자본 배치, 수행 기간 연장, 지방 예산 자본 사용 프로젝트 정산 기간 연장에 관한 결의안을 승인해서 연속 3번째이다. “작년 공공 투자 자본 정산에서 약함, 제한의 결과이다"-성 인민회의 회장 Thai Bao는 평가한다.

실제적으로 성 인민회의는 성 인민위원회에 지속적으로 주목하고 공공 투자 자본의 효과적인 사용을 촉진하기 위해 프로젝트, 특히 다년간의 프로젝트를 실행하는 데 있어 어려움과 장애물을 지시하고 단호하게 처리하는 데 있어 보다 효과적인 해결책과 더 높은 정치적 결단력을 갖다고 요청한다. 그중에 성 인민위원회는 유관기관, 기관, 투자자에게 책임감을 높이도록 지속적으로 지시해야 한다. 시공사가 공사를 지연하거나 계약을 취소하고 재입찰해야 하는 경우에 대한 검토를 지시하여 규정에 따라 처리할 수 있도록 한다. “성 인민위원회는 2024년에 자본 계획 정산을 확보하기 위한 투자자를 검사하고 투자자의 책임감을 높이고 매년 배치 지본 심사 기관을 검사하도록 강화한다"-성 인민회의 회장 Thai Bao는 제안한다.
성 인민위원회의 경우, 성 인민회의가 2023년 자본 배치 기간 연장, 수행 기간 연장 및 지방 예산 자본 사용 프로젝트 정산 연장에 대한 결의안을 승인한 후, 성 인민위원회는 이러한 결의안을 시행하기 위한 결정문을 발행한다.
따라서 성 인민위원회는 성 인민회위원회가 자본 계획 지표를 할당한 투자자에게 자본 배치 계획을 확보하도록 요청한다. 품질이 보장되지 않고 현실에 부합하지 않는 설계도서를 작성하는 컨설팅 기관과 일정이 늦어지는 건설업체에 대한 계약 이행 진행 상황을 검토하여 공사 과정을 통해 적시에 처리해야 한다. 거기서부터 사업 추진의 진행에 영향을 미치므로 규정에 따라 처리하는 형태가 있다.
2024년초 4개월 및 지난 5월 동안 지방에서 공공 투자 자본 정산 상황에 대한 회의에서 성 인민위원회 의장 권한 Vo Tan Duc은 수행 기간 및 자본 정산을 연장한 프로젝트 투자자에게 경험을 통해 배우고 확실한 해결책을 찾고 원인을 찾아야 하도록 요청했다.​​​

작성자: Vinh Quang

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60