Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

교통운숭보 차관은 교통 부문의 핵심 프로젝트 수행 계획에 대한 동나이와 협력함

(CTT-Dong Nai)-5 6일에 차관 Le Anh Tuan 교통운송부의 대표단을 선도하여 지방에서 교통운송 부문의 핵심 프로젝트 수행 계획에 대한 인민위원회와 회의했다. 대표단을 환영하고 회의하기 위해 인민위원회 부의장 Vo Van Phi, 부문, 부처 지도자, Bien Hoa 인민위원회, Long Thanh 인민위원회 지도자가 있다.

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-05-07.09-57-22.jpg 

성 인민위원회 부의장 Vo Van Phi는 회의에서 발표한다.

회의에서 차관 Le Anh Tuan은 지방의 관할 관청이 85 프로젝트 관리위원회와 협력하여 2024년 5월에 Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트 보상, 개간 작업 총비용을 종합하고 정산하는 것을 요청한다. 그래서 교통운송부는 관할 관청에 프로젝트 타당성 보고서를 검토, 조정하고 자본을 배치하고 자본 결산을 촉진하기 위한 제안한다.

차관 Le Anh Tuan은 성 인민위원회가 지방 교통 프로젝트 투자 건설 프로젝트 관리위원회에 지시하여 Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트, 1구성 프로젝트 계획 촉진 솔루션을 수행하는 것을 요청한다. 왜냐하면 현재 1구성 프로젝트의 자본 결산 계획은 꽤 낮다. 동시에 지방 당국은 또한 레벨링 자재 공급원 문제와 프로젝트 건설을 지원하기 위한 기술 기반 시설 공사의 재배치 문제를 조정하고 해결했다. 정착지 건설을 가속화한다.
교통운송부, 교통 프로젝트 건설 및 품질 관리국의 종합에 따라 5월 4일까지 동나이성을 경유한 Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트의 경우, 지방은 37헥타르 토지를 인계해서 1구성 프로젝트에서 회수해야 한 토지 총면적의 약 27%에 달한다. 2구성 프로젝트에서는 약 49헥타르 토지를 인계해서 회수해야 한 토지 총면적의 약 28%에 달한다.

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-05-07.09-57-31.jpg 

교통운송부 차관 Le Anh Tuan은 회의에서 발표한다

회의에서 발표하며 성 인민위원회 부의장 Vo Van Phi는 다음과 같이 알려준다. Bien Hoa-Vung Tau고속도로 프로젝트 토지 개간 작업의 경우, 동나이성은 다음 6월 30일에 프로젝트의 모든 토지를 인계할다고 국무총리에 약속한 사항을 수행하기 위한 노력하고 있다. 지난 시간 동안 지방은 5월 20일까지 전체 사업 집계를 완료하는 것을 목표로 30일 밤낮으로 실시하는 부지 정리 작업 강화 계획을 지시하고 개발하는 과감한 방안을 제기했다.

지방 권한에 속한 항목, 기술 인프라 시스템을 이동하는 경우, 성 인민위원회는 산업무역청에 프로젝트를 시공하기 위한 일찍 수행하는 데 지시할 것이다. ​

작성자: Vinh Quang

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60