Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

연말 몇개월 동안 공공 투자 자본 정산 계획 촉진

(CTT-Dong Nai) – 동나이성은 2023년에 지방에서 공공 투자 자본 총수에서 95% 이상 정산 비율에 달하는 목표를 설정한다. 그래서 연말 몇개월 동안 단위들이 자본 정산을 위한 가속화해야 하는 시기이다

cee598e3233bc078469434166d929839-2023-10-16.09-12-59.jpg

동나이강변 도로 프로젝트 시공 (Hoa An다리에서 Vinh Cuu현 경계로 가는 도로)


자본 정산 비율이 낮다

2023년에 지방에서 공공 투자 총자본은 14조7천억동이상이다. 다만, 제3분기말까지 지방에서 정산한 공공 투자 자본은 4조동에 달한다. 계획의 25%에 해당한다. 이것은 최근 몇년 동안의 같은 기간에 비한 지방의 가장 낮은 정산 비율이며 전국의 평균 비율보다 낮다.

 기획투자청 부청장 Tran Vu Hoai Ha에 따라, 지방의 공공투자자본 지출률이 낮은 주된 이유는 주로 부지정리 문제, 투자자, 컨설팅업체, 건설계약업체의 역량 문제 때문이다.
2023년에 25개 프로젝트를 수행하기 위해 지방 교통 공사 건설 투자 프로젝트 관리위원회는 1조1천억동 이상 자본을 할당한다. 9월까지 단위는 3,880억동 자본을 정산했다. 할당된 자본 계획의 31% 이상에 달한다. 특히, 진행하는 25개 프로젝트 중에는 4개 프로젝트는 자본을 정산할 수 없다.
지방 교통 공사 건설 투자 프로젝트 관리위원회 부사장 Duong Minh Tam은 다음과 같이 알려준다. 자본 지출 진행에 영향을 미치는 가장 큰 어려움은 여전히 프로젝트 건설을 수행하기 위한 부지 정리에 있다. 건설중인 프로젝트의 대부분은 건설 공간 부족으로 인해 일정이 늦어지고 있다.

마찬가지로 Bien Hoa시 인민위원회 부의장 Nguyen Ngoc Lien은 다음과 같이 알려준다. 현재  성 도로 2 건설 (1단계, 1도로), 동나이강변 도로 (Hoa An다리에서 Vinh Cuu현 경계로 가는 도로), Cai강변 도로 (Ha Huy Tap길에서 Tran Quoc Toan길까지 가는 도로)와 같은 지방에서 일부 프로젝트에서 토지 정리는 어려움을 겪고 있다.

연초 9개월 후에 0% 정산 가치 설명에 대해, 농업-농촌개발청장은 다음과 같이 알려준다. 부서 본부의 수리 및 개조를 위한 프로젝트 서류를 준비한 컨설팅 부서가 요구 사항을 충족하지 못했기 때문에 서류 평가 프로세스를 수정해야 했다. 따라서 현재까지 해당 단위는 아직 자본을 지출하지 않았다.

 
문제 해결

지난 시간 동안 성 인민위원회는 2023년말 몇개월 내에 지방에서 공공 투자 자본 정산 및 계획을 촉진하기 위한 제10/CT-UBND호 지시서를 발행했다. 그중에 성 인민위원회는 2023년에도 도내 공공투자자본 지출률을 국무총리가 정한 계획의 95% 이상 달성하도록 노력하는 것이 목표임을 계속 강조하고 있다. 이는 해당 연도의 나머지 3개월 동안 주가 총 자본금의 68% 이상을 지출해야 함을 의미한다.

성 인민위원회 의장 권한 Vo Tan Duc에 따라, 연간의 남은 시간은 매우 짧고 남은 업무 용량은 매우 많다. 따라서 관련 기관은 특히 현장 정리 문제를 해결하기 위한 솔루션을 곧 마련해야 한다. “보상, 지원, 부지 정리에 할당된 자본은 각 프로젝트의 약 2/3를 차지한다. 따라서 장애물이 제거되고 부지 정리에 할당된 자본이 지출될 수 있다면 자본 지출 비율은 보다 긍정적인 결과를 얻을 수 있다" – 성 인민위원회 의장 권한 Vo Tan Duc은 분석한다.

토지 정리 작업 계획을 가속화하기 위해, 성 인민위원회 의장 권한 Vo Tan Duc은 지역에 다음과 같이 요구한다. 2023년의 남은 시간 동안 토지 정리를 잘 시행하도록 지시하고 담당해야 한다. 동시에 현장 정리 작업을 수행하는 조직 구조와 인력을 검토하고 긴밀한 조정 프로세스를 구축하여 진행 속도를 높인다. 부지 양도 캠페인 그룹을 구성하여 부지 양도에 대한 사람들을 동원한다. “우리는 진행 속도를 높이기 위해 팀과 조정 프로세스를 엄격하게 개혁해야 한다. 현, 시 인민위원회 의장은 프로젝트 토지 정리 계획을 주요 책임져야 한다" – 성 인민위원회 의장 권한 Vo Tan Duc은 강조한다.

동시에 성 인민위원회도 관련 부서에서는 공공투자자본 지출에 대한 규율을 강화하고 토지 및 자원과 관련된 애로사항을 신속하게 해소하도록 요구하고 있다. 의도적으로 어려움을 야기하고 이행 진행과 공공 투자 자본 지출을 방해하고 지연시키는 투자자, 프로젝트 관리 위원회, 조직 및 개인을 엄격히 처리한다. 역량이 약하고 정체되어 괴롭힘과 문제를 일으키는 공직자, 공직자, 공무원을 적시에 교체하고 공공 투자 관리에 있어서 부정적인 행위를 단호히 처리한다.

투자자와 건설업자는 각 프로젝트에 대한 세부 지출 계획을 수립하고 월별, 분기별로 계획을 엄격히 준수해야 한다. ​​​

작성자: Vinh Quang

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60