Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

고압 전기 프로젝트에 토지 장애 제거

a27.jpg
Trang Bom현을 지나가는 500kV Long Thanh – Phu My – Song May전선을 시공한다.


6 프로젝트는 토지 장애에 있다

남부 전기 공사 프로젝트 관리위원회에 따라, 업체는 지방에서 고압 전기 공사 발전 6대를 시공하고 있다. 2022년에 업체는 신규 공사 6대를 기공할 것이다. 시공하고 있는 공사들은 기둥 또는 전선 위치에서 장애가 발생한다. 그래서 지역에서 투자 자본 효율, 프로젝트 계획, 전기 공급 기능에 영향을 미친다.

시공하고 있는 프로젝트 , Long Thanh공항에 전기를 공급하는 2 핵심 공사가 있다: 500kV Long Thanh – Phu My – Song May전선; 500kV Long Thanh변압기 연결하는 전선. “이러한 공사는 2019년에 기공했다. 전선은 많은 , 면을 통한 끌어내서 기둥에서 장애가 발생하면 완료하지 못하고 발전하지 못한다” – 투자자 대표자는 말했다.

500kV Long Thanh – Phu My – Song May전선 공사에 관련되어, Trang Bom 인민위원회 부의장 Do Ngoc Nam님은 다음 알려준다. Trang Bom현을 통한 끌어내는 과정은 2 기둥에서 장애가 발생해서 토지를 양도하지 못한다. 왜냐하면 토지 주인이 가격, 보상 정책을 제소하기 때문이다. 현은 5월에 토지를 양도하도록 강제 결정서를 발생하기 위한 필요한 법적 절차를 조사하고 있다.

Long Thanh현을 통한 500kV Long Thanh – Phu My – Song May전선에 대해, 기둥 위치 25 25대는 투자자에게 시공하도록 양도됐다. 다만 시공하는 과정에서 2 기둥 위치는 Bien Hoa – Vung Tau고속도로와 중복된다; 많은 호구는 보상금을 받지만 Long Thanh, Trang Bom현에서 보상 가격 차액을 생각하기 때문에 전선을 끌어내는 허가하지 않았다.

500kV Long Thanh 변압기 연결 전선 공사에 대해, Long Thanh현은 변압기 위치에서 토지를 철거했지만 연결 전선은 56 기둥에서 36대를 양도한다.

마찬가지로 Trang Bom, Long Thanh, Bien Hoa 다른 지역을 통한 220kV 4 프로젝트는 보상 정책을 승인하는 과정에서 어려움을 겪는다. 투자자는 지방이 500kV 2 프로젝트에 토지 철가위원회를 설립하는 것을 요청한다. 전기 프로젝트 철거에서 치열하게 수행한다.

전기 인프라 시설은 한발 앞서야 한다

토지 관리 지국장 Nguyen Hong Que(자원환경청) 다음 알려준다. 절차, 가격 평가 시간, 가격 승인, 보상 승인은 여전히 복작하고 지연한다. 인민위원회가 보상 가격을 보상할 , 6개월 동안 지방은 사람에게 보상 정책을 제기해야 한다. 프로젝트가 여러번 보상 정책을 승인하고 많은 가격이 발생하므로 사람이 소송을 제기하는 상태를 피한다.

Bien Hoa 인민위원회 부의장 Huynh Tan Loc님은 다음 알려준다. 발전사업 부지가 지연되는 원인은 부분적으로 투자자의 잘못이다. 경우에 대한 보상 계획을 승인하려면 지역은 여러 확인하고 검증해야 하지만 투자자는 보상금을 이전하기 위해 6개월을 기다린다. 그때는 보상가격이 다르고 이자가 발생하고 누구가 책임진다.

산업무역청 에너지 관리 기술부서장 Tran Minh Dat님은 다음 알려준다. Bien Hoa – Vung Tau고속도로를 위반하고 중복하는 기둥 위치에 관련되어 인민위원회는 시공 중단을 지시하고 Long Thanh현은 현상을 검사하고 이동 위치를 제안한다.

인민위원회 부의장 Vo Tan Duc 님은 다음 알려준다. 전기 기반 시설은 다른 기반 시설에 서비스를 제공하기 위해 앞서 있어야 한다. 그러나 기둥의 위치 선형에 대한 계획은 해당 지방의 토지이용 계획 에너지 개발 계획과 일치해야 한다. 건설을 시행할 투자자는 부지 정리에 있어 지역과 긴밀하게 협력한다.

지난 시간 동안 남부 전기 프로젝트 관리위원회와 지방 간의 토지 철거에서 협력은 긴밀하지 않고 투자자는 사람에게 보상금 지불을 지연한다. 문제는 경험을 쌓아야 한다” – 인민위원회 부의장 Vo Tan Duc님은 강조했다.

수행할 6 프로젝트에 대해, 자원환경청은 전선을 지나가는 , 인민위원회와 협력해서 투자 사용 계획 등록 절차를 투자자를 지원해서 인민위원회에 2022년에 토지 사용 계획 승인을 제출한다. 토지를 철거하고 프로젝트를 기공한다; 사람이 전기 시스템 복도 아래에 집과 건조물을 짓지 않도록 검사하고 조치를 취한다.

Box: 남부 전기 공사 프로젝트 관리위원회에 따라, 업체는 6 고업 전기 공사를 시공하고 있다: 500kV Long Thanh – Phu My – Song May전선; 500kV Long Thanh 변압기 연결 전선; 220kV An Phuoc변압기; 220kV Tam Phuoc변압기; 220kV Dinh Quan변압기; 220kV Song May – Tam Phuoc전선.

                                                                                                      Phan Anh

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60