Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

핵심 프로젝트들이 시공을 가속함

a2.jpg
작업자는 Phan Thiet – Dau Giay 고속도로 건설 현장에서 시공한다

일부 프로젝트는 계획에 비한 일찍 완공하기 위한 시공 시간을 단축하는 요구된다.

연초부터 가속한다

2021년에 코로나 19 전염병의 영향으로 인하여 지방에서 공공 투자 프로젝트 소속 건설 공사들은 어려움을 겪어서 계획을 지연한다. 따라서 2022 새해부로 대부분 계약자는 계획을 상쇄하고 시공을 가속하기 위한 최대 인적자원을 동원했다.

Phan Thiet – Dau Giay 고속도로 건설 프로젝트는 지방에서 수행되는 2 국가 핵심 프로젝트 하나이다. 이것은 정부의 요구에 따른 계획을 보장하기 위한 2022 음력 설에 시공한다. 휴가 후에 계약자들은 프로젝트의 항목 계획을 촉진하기 위한 인적자원, 기계를 계속하게 증가한다.

Phan Thiet – Dau Giay 고속도로 프로젝트, 3 입찰 패키지 운영위원회 사장 Nguyen Hoang Hai님은 다음 알려준다, 공사 계획을 보장하기 위하여, 2022 음력 설에 계약자는 현장에서 시공하기 위한 인적자원을 유지한다. 2 5 (음력 5) 고향으로 돌아온 대부분 작업자는 재개하고 계속하게 시공한다.

한편 2 10일부터 Long Thanh 국제 공항 (공항) 토지 회수, 보상, 지원, 재정착 프로젝트 소속 Loc An – Binh Son재정착 건설 구성 프로젝트의 공사 계약자들은 시공을 다시 착공했다. 지방 건설 투자 프로젝트 관리위원회에 따라, 앞으로 시공하기 위한 인적자원, 기계를 추가 동원하는 것을 요구한다.

2021년에 2 도로 프로젝트 투자 프로젝트 (1 도로, 2단계) 코로나 19 전염병의 영향을 받고 시공 토지가 부족하므로 가장 많은 어려움을 겪는 프로젝트 하나이다. 따라서 프로젝트의 계획은 심각한 영향을 받는다. 계획을 보장하고 프로젝트 완공 시간을 보장하기 위하여, 2 8일부터 건설 계약자들은 프로젝트 현장에 인적자원을 다시 동원했다.

Cuong Hung 유한책임회사 소속 프로젝트 시공을 담당하는 기술자 Hoang Van Nga님은 다음 알려준다: “우리는 900m 도로의 대가리에서 바닥을 시공하는 중점을 둔다. 이것은 인수인계한 청정 토지인데 계약자는 시공하기 위한 인적자원, 기계를 집중한다” - Hoang Van Nga님은 말했다.

음력 전부터 안정적으로 시공을 유지해서 Vam Cai Sut다리 건설 프로젝트에서 계약자는 대부분 기계, 장비들이 현장에서 준비할 많이 유리하다. 따라서 2 9일부터 프로젝트의 시공은 공식적으로 다시 착공했다.

Dong Nai강가 도로 건설 프로젝트 (Hoa An다리에서 Vinh Cuu 경계로)에서 2 8일부터 계약자들은 휴가 후에 인적자원, 기계, 장비를 다시 시공하도록 동원했다. Bien Hoa 프로젝트 관리위원회 사장 Nguyen Ton Trong님은 다음 알려준다, 2 10일부터 계약자들은 공사를 시공하기 위한 작업자, 기계, 장비 100% 동원했다.

a2.1.jpg
기계, 차량은 2 도로 건설 프로젝트에서 시공한다.

조기 목적지에 도착하도록노력한다

계획에 따라2022년에 지방에서 건설하는 핵심 프로젝트들은 건설을 완공할 것이다. 계획을 보장하기 위하여, 음력 휴가 후에 긴급하게 시공하기뿐만 아니라 계약자는 계획을 가속하도록 계획을 구축하고 있다.

2022년말에 Phan Thiet – Dau Giay고속도로 건설 프로젝트가 완공할 것이다. 다만, 2017 -2020 단계에 동쪽 - 고속도로 프로젝트 소속 구성 프로젝트를 검사할 , 국무총리 Pham Minh Chinh님은 업체, 지방들이 좋게 협력하고 시공 품질을 개선하고 1분기 Dau Giay – Phan Thiet고속도로 프로젝트 계획을 촉진하는 것을 요구한다.

목표를 달성하기 위하여, 현재 시공 계약자들은 계획을 촉진하도록 계획을 세웠다, 특히 프로젝트를 위한 광산이 향후에 허가증을 받을 시공하기 위한 기계, 장비를 동원하고 초과 근무를 배치한다. “우리는 광산이 프로젝트에 대한 운영 허가를 받으면 초과 근무를 위해 많은 롤러를 추가 동원하도록 계획을 세웠다” – Nguyen Hoang Hai님은 알려주었다.

한편 2 도로 건설 프로젝트에서 계약자는 건설 계획을 촉진하기 위한 시공 수단, 인적자원을 0.5 증가하는 계획을 세웠다. Hoang Van Nga님은 다음 알려준다, 계획에 따라, 프로젝트는 2022년에 건설을 완공할 것이다, 따라서 업체는 완공 시간을 보장하기 위한 가속해야 한다. 앞으로 프로젝트의 토지가 추가 인수할 , 계약자는 시공 요구를 충족하기 위한 인적자원, 기계를 추가 증가할 것이다.

마찬가지로 Vam Cai Sut다리 건설 프로젝트도 2022년말에 건설을 완공할 것이다. 따라서 계약자는 프로젝트에 대한 시공 인적자원을 촉진하도록 계획을 세웠다. 계획에 따라, 다음 1 동안, 고향으로 돌아온 작업자들이 코로나 19 전염병을 예방하도록 격리를 완성할 , 프로젝트는 시공하는 인적자원 100% 보장할 것이다.

특히 Loc An – Binh Son재정착 건설 프로젝트에 대하여, 2022 5월에 공사의 모든 항목을 완공할 것이다. 계획을 보장하기 위하여, 지방 건설 투자 프로젝트 관리위원회는 계약자들이 시공하는 과정에서 인적자원, 자재를 증가하고 간트 도로를 건설하는 것을 요구한다.

 Phan Anh

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60