Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

새롭게 개발하도록 동력을 만듦

a2.jpg
Xuan Loc현을 지나가는 Phan Thiet – Dau Giay 고속도로 프로젝트의 처음 킬로미터는 콘크리트로 포장된다.


많은 프로젝트는 건설을 완료한다

Phan Thiet – Dau Giay고속도로 건설 투자 프로젝트는 지방에서 시행되는 국가 핵심 프로젝트 하나이다. 2020 9월에 착공하며, Phan Thiet – Dau Giay 고속도로 프로젝트의 총길이는 99km이다, 그중에 지방을 지나가는 도로의 길이는 51,3km이다.

건설하는 1 이상 동안, 코로나 19 전염병의 영향을 받고 시공 자재가 부족해도 일반적으로 여전히 프로젝트는 제기한 계획을 보장한다. 지방의 동쪽 관문 개방하고 현대적인 고속도로는 점차 형성하고 있다.

Phan Thiet – Dau Giay 고속도로 프로젝트의 가장 건설하는 용량이 있는 건설 패키지, 3 건설 패키지 운영위원회 사장 Nguyen Hoang Hai님은 다음 알려준다, 전염병으로 인한 어려움을 겪고 시공 자재가 부족해도 계약자는 계획을 보장하기 위한 많은 솔루션을 시행하고 계산했다. 현재까지 건설 패키지의 처음 3km 도로는 처음 콘크리트로 포장된다.

마찬가지로 4 건설 패키지에서 계약자는 시공하는 과정에서 자원, 기계를 동원한다. 현재까지 남동부 지역에서 건기에 시작하며, 날씨가 도로를 포장하도록 이상적여서 계약자는 계획을 촉진하기 위한 자원을 추가 강화했다. 계약자와 협력해서 건설 패키지에 대한 처음 콘크리트를 포장한다.

Thang Long 프로젝트 관리위원회에 따라, 프로젝트 투자자가 된다, 현재까지 Phan Thiet – Dau Giay고속도로 총체는 계획을 지연하고 있다. 다만, 계약자의 계산 결심에 따라, 2022 말에 프로젝트를 일반적으로 완공할 것이다. 프로젝트의 지연된 계획을 보충하기 위하여, 일부 계약자는 2022 음력 동안 시공을 조직하도록 등록했다.

Phan Thiet – Dau Giay 고속도로 프로젝트외에도 2022년에 Vam Cai Sut 다리 건설 프로젝트 2 도로 프로젝트 (1도로, 1단계) 포함한 2 중요한 교통 프로젝트는 완공했다.

 

Vam Cai Sut 다리 2 도로 건설 프로젝트는 지방의 핵심 2 프로젝트이고 Bien Hoa시에서 시공된다. 2020 말에 2 프로젝트는 동시에 착공한다. 지난 시간 동안 토지를 정리하고 코로나 19 영향을 받는 과정에서 어려움을 겪기 때문에 2 프로젝트는 계획을 지연된다. 계획을 보충하기 위하여, 계약자는 자원을 동원하고 현장에서 시공 교대를 증가한다.

지방 건설 투자 프로젝트 관리위원회 사장 Ngo The An님은 다음 알려준다, 제기한 계획에 따라, 2022년에 2 프로젝트는 완공하고 운영할 것이다

a2.1.jpg
2 도로를 시공, 건설한다.


발전 돌파력을 만든다

오랫동안 지방을 지나갈 - 방향으로 도로 유통 반대로 유통은 1국로에 의존한다. 교통량이 더욱더 증가하고 1국로는 과부하 상태에 빠졌다. 이것은 지방의 경제, 사회 개발에 대한 막힌 문제 하나이다.

따라서 Phan Thiet – Dau Giay고속도로 건설 프로젝트는 완공할 프로젝트가 지나가는 Dong Nai성을 포함한 , 지역에 개발 돌파구를 만들 것이다. 프로젝트는 투자하는 고속도로의 연결, 효율을 역할한다: Ho Chi Minh – Long Thanh – Dau Giay 고속도로, Ben Luc – Long Thanh고속도로, Dau Giay – Lien Khuong 고속도로, Bien Hoa – Bien Hoa 고속도로. Phan Thiet – Dau Giay 고속도로는 Ho Chi Minh시에서 경제 중심지, 관광지로 여정을 단축하고 중남부 지역에서 투자 기회를 개방한다. 동시에 지역에서 자주 발생하는 교통 사고를 감소하고 교통 막힘을 회복한다, 남부, 남동부, 중남부, 북남 핵심 경제구의 중심지 간의 승객, 물품 운송 요구를 해결한다.

1국로와 같아, 현재 1K국로, Dong Nai, Ho Chi Minh시와 연결하는 Ho Chi Minh – Long Thanh – Dau Giay 고속도로, Ho Chi Minh, Dong Nai, Ba Ria Vung Tau 개발 삼각형 지역과 연결하는 51국로도 심각한 과부하 상태에 빠지고 특히 51국로이다. 실제거으로 Vam Cai Sut다리 2 도로 프로젝트 건설을 완공할 , Dong Nai 교통, 일반적으로 남동부 지역 연결 막힘을 제거할 것이다.

계획에 따라, 건설하고 있는 Vam Cai Sut다리 2 도로 프로젝트 (1단계, 1도로)외에도 2 도로의 2도로는 앞으로 건설을 투자될 것이다. 프로젝트는 완공할 2 도로를 동기식 형성할 것이다.

인민위원회 의장 Cao Tien Dung님은 다음 알려준다, 2 도로는 건설을 완공할 , Bien Hoa 중심지와 Ho Chi Minh – Long Thanh – Dau Giay고속도로와 연결할 것이다. 따라서 교통수단은 Dong Nai성에서 Ho Chi Minh시로 가도록 도로에서 통행할 있다, 통행 거리, 시간을 단축한다. 동시에 새로운 연결은 51국로에서 교통량을 줄이는 기여한다.

                                                                                                Phan Anh​

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60