Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

재 정착 지역 집중

Kothieunguonluc.jpg
인력이 부족하지 않다

Bien Hoa시는 현재 Dong Nai강의 공원, 제방, 도로 건설 프로젝트 (Hoa An다리부터 Vinh Cuu 경계선까지); Bien Hoa 센터 중심 거리 건설 프로젝트 (Vo Thi Sau거리부터 Dang Van Trong도로까지); Cai 도로 프로젝트 (Ha Huy Giap부터 Tran Quoc Toan도로까지), Huong Lo2, Vam Cai Sut 실시하고 있는 중점 프로젝트, 공사가 많은 지방중에 하나이다. 많은 년에 실시했는데 대부분 프로젝트가 늦은 공사에 진행중이다. 원인은 프로젝트에 살고 있는 인민들을 배치하는 것이다.

기획에 따라 프로젝트 실시하는 과정에 인민에게 정착 배치에 대한 Bien Hoa시는 Thong Nhat Tan Mai 정착, Thong Nhat Tan Mai2 정착, Tam Hiep 정착, Binh Da 정착, Hiep Hoa 정착, 인민 구역, Buu Long 정착, Buu Long 정착, Hoa An 정착 신도시 (Hoa An 정착 1,2,3, 인민 구역) 정착 8구역을 건설할 계획이 있었다.

지금까지 Buu Long 정착 구역외에 Dong Nai주택 경영 주식 회사는 정착 7구역을 작공하고 남은 정착 구역이 절차 완료 과정을 실시하는 중이다.

Mr Huynh Tan Loc- Bien Hoa 인민 위원 부회장은 남은 정착 7 구역중에 현재 Hiep Hoa 정착 구역만 토지 확인 업무를 완료되었고 도시가 토지의 출처를 확인중이다. 남은 정착 구역은 실제 조사 계획 조정, 토지 확인 업무를 실시하는 중이다. 그중에 Tam Hiep Binh Da 정착 구역이 토지 확인 업무를 완료되었고 인구 374개를 이사했다고 한다. “ 정착 2개에 대한 도시는 토지 출처 확인 업무를 실시하고 보상 토지 가격을 확인한 후에 환경청에 심사하기 위해 보내중이다. 7월에 업무를 완료할 예정이다라고 말한다.

Mr Cao Tien Dung- 인민 위원회장은 지난 시간에 성이 Bien Hoa에서 정착 구역을 건설하기 위해 해법, 인력을 많이 집중한다고 한다. 사회-경제 개발 촉진 역할 공정의 급한 요청에 따라 Bien Hoa지역에서 중점 프로젝트, 공사용 정착 구역을 건설하기 위해 인력을 집중하는 것에 대한 성이 특히 우선으로 관심이 있다고 한다.

Mr Cao Tien Dung- 인민 위원회장은 현재 Bien Hoa시에서 정착 구역을 세우기 위해 돈이 부족하지 않다고 한다. 특히 현재 성의 예산 금액은 2019 토자 경매부터 40.000먹이상 남아 있다고 한다. 2020년에 성은 토지 경매부터 30.000억불을 받을 수있다. 모두 금액은 투자 목적으로 한다. 인민 위원회는 Bien Hoa시에게 정착 구역을 건설하기 위해 자본부터 대출한다. 그래서 지역에서 중점 프로젝트, 공사의 공정을 빨리 촉진할 수있다.

2020년에 정착 구역 건설 착공 

최근 Bien Hoa 인민 위원회 관할 기관과 같이 Mr Cao Tien Dung-인민 위원회장은 도시에게 2020년에 정착 3구역을 건설 착공해야 한다고 요청한다. 특히 Mr Cao Tien Dung 인민 위원회장은 2020년에 건설 착공하기 위해 Bien Hoa시에게 Thong Nhat Tan Mai 정착 구역, Thong Nhat하고 Tan Mai2 정착 구역, Tam Hiep 정착 구역 정착 구역을 건설 착공하기 위해 평면 이사, 보상 업무, 시공 도면 설계를 작성하여 시공 하도급 업체를 선정 입찰하는 업무를 빨리 실시해야 한다고 한다. “Bien Hoa 인민 위원회는 매달 정기적인 공정을 보고할 책임이 있고 인민 위원회에게 제출해야 한다고 요청한다.

Mr Huynh Tan Loc 지난 시간에 Bien Hoa시가 최대 시간에 정착 구역을 즉시 착공할 수있도록 환경청와 같이 토지 맡기에 대한 회의를 했고 일치했다고 한다. 실제로 정착 3구역에서 면적 40-50%중의 빈토지이다. 따라서 Bien Hoa시는 토지에서 착공할 수있도록 절차를 우선적으로 완료한다고 한다. 프로젝트의 규정에 따라 정착 구역 건설 프로젝트는 착공할 수있도록 동시 전체 토지 면적을 인수인계해야 한다. 그런데 정착 구역 건설에 대한 이렇게 하면 수없다. 따라서 토지 구역에서 일찍 착공할 수있도록 단계에 토지를 인수인계한다고 한다.

정착 구역 건설 공정을 빨리 촉진하기 위해 인민 위원회는 Bien Hoa 인민 위원회의 건의를 승인했다. Mr Cao Tien Dung- 인민 위원회장은 Bien Hoa 정착 구역 수요를 해결하기 위해 토지에서 미리 건설을 착공하고 다음 업무를 계속 실시한다고 한다.

Nam Vu

 

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60