Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

프로젝트를 시행하도록 토지 개간 계획을 촉진하기 위한 솔루션을 시행한다.

프로젝트는 토지를 기대한다

Ba Ky 하천으로 Nhon Trach 1 공단에서 배수 프로젝트는 (단계1) Nhon Trach현이 2018 1월에 착공한다. , 착공하는 날로부터 2 후부터 현재까지 게약자는 프로젝트의 어떤 항목을 시공하지 않는다. 왜냐하면 현재까지 Nhon Trach현이 시공 계약자에게 토지를 여전히 인계하지 않는다.

Ba Ky 하천으로 Nhon Trach 1 공단에서 배수 프로젝트를 시행하기 위하여, Nhon Trach현은 42호구의 토지를 회수해야 한다 (2호구는 토지에 부착한 재산이 있다). 현재까지 Nhon Trach현은 프로젝트 범위에서 모든 호구에게 보상 방안을 승인했다, 그중에 25호구는 보상금을 받았지만 투자자에게 토지를 인계하지 않는다. 나모지 호구들은 보상금을 받지 않고 토지를 인계하지 않는다, 왜냐하면 보상 단가를 제소하고 있다.

그때 Bien Hoa시에서 Long Binh, Long Binh Tan, Phuoc Tan, An Hoa동에서 폭우가 발생할 침수 상태를 해결하기 위한 Chua, Ba Lua, Cau Quan 지역에서 침수 예방 프로젝트는 2018년에 착공하고 2020년에 완공할 것으로 예상한다. 하지만 프로젝트는 여전히 착공하지 않는다, 왜냐하면 Bien Hoa시가 투자자에게 토지를 인계인수하지 않기 때문이다. “침수 에방 프로젝트이다, 따라서 건설은 건기에 시행할 있다. , 현재까지 토지가 인수하지 않아서 착공할 없다. 연장하면 우기가 도착하고 지역에서 침수 상태가 매우 복잡하다” – 프로젝트 투자자, 지방 건걸 투자 프로젝트 관리위원회 부사장으로서 Tran Van Thanh 알려줬다.

Thanh 따라, 현재 지방 건걸 투자 프로젝트 관리위원회가 투자하는 많은 프로젝트들은 토지가 부족하므로 건설하는 과정에서 어려움에 직면하고 있다. 프로젝트들은 3 Bien Hoa, Long Thanh, Nhon Trach현에서 주로 집중한다. “토지가 부족하므로 시공 계획가 침체되고 투자 자본 결산 계획에 영향을 미친다” – Tran Van Thanh 알려줬다.

Duankegia.jpg


Dong Nai 제방 프로젝트는 (Rach Cat강가 주택지에서 Bien Hoa, Tam Hiep, 2 폐수 처리장으로 도로) 토지가 부족하므로 어려움에 직면하고 있다

어려움을 제거하도록 솔루션들이 많이 있다.

실제적으로 토지 개간에서 어려움으로 인하여 프로젝트 시행 계획은 침체된다, 문제는 오래된 존재한다.

상황에 직면하며, 프로젝트 계획을 보장하기 위하여, 인민위원회는 지방에 토지 개간에 ㅐ한 상세한 솔루션을 제기하는 것을 요구한다.

Nhon Trach 인민위원회 부의장으로서 Nguyen Thi Giang Huong 아래와 같은 알려준다, 지방은 지방 건걸 투자 프로젝트 관리위원회와 협력하여 지방에서 프로젝트 시행 계획을 파악한다. 토지 개간에 대하여, 상세하게 처리하기 위한 프로젝트를 조사하고 있다. “Nhon Trach현은 공동 시행하지 않고 처리하기 위한 프로젝트를 조사하고 있다. 솔루션에 대하여, 선전하고 동원하지만 태만하고 멍청하면 강제할 것이다” – Nguyen Thi Giang Huong 알려줬다.

지방 건걸 투자 프로젝트 관리위원회도 토지 개간에서 어려움을 제거하기 위한 Bien Hoa, Long Thanh현과 같은 시행하고 있는 많은 프로젝트들이 있는 지방과 협력하고 있다.

Long Thanh 인민위원회 부의장으로서 Le Van Tiep 알려준다, 현재 지방은 프로젝트를 시행하기 위한 토지 개간에 최대 집중하고 있다, 그중에 Long Thanh 국제 공항 프로젝트, Nuoc Trong 배수 시스템 프로젝트와 같은 핵심 프로젝트를 우선 시행해야 한다. “Nuoc Trong 배수 시스템 프로젝트는 토지 개간에서 어려움에 직면하고 있는 프로젝트이다. 현재 지방은 프로젝트 지역에서 마지막 20호구에 대한 보상 방안을 완료하기 위한 승인을 기대하고 있다. 5월에 프로젝트들에서 토지 개간을 완성할 것으로 예상한다” – Le Van Tiep 알려줬다.

Box:

지방 건걸 투자 프로젝트 관리위원회 부사장으로서 Tran Van Thanh 따라, Bien Hoa시에서 A그룹 핵심 2 프로젝트들은 Cai강가 프로젝트 (Ha Huy Tap길에서 Tran Quoc Toan으로 도로) Bien Hoa 핵심 도로 프로젝트이다 (Vo Thi Sau길에서 Dang Van Tron으로 도로), 시행 시간을 단축하기 위하여, 동일한 투자 방침에 대한 2 투자자가 있는 정책을 적용할 것이다. 구체적으로 기타 프로젝트와 다르며, 토지 개간 시행 타당성 탐구 보고서 시행은 평행하게 시행해야 한다. 따라서 지방 건걸 투자 프로젝트 관리위원회가 프로젝트 타당성 탐구 보고서를 작성하고 인민위원회에 제출해서 Bien Hoa시가 토지 개간을 시행하는 220일이 걸리는 대신, 2 업무는 동일한 시점에 평행하게 시행할 것이다.

Nam Vu

 

 

 

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60