Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Long Thanh 500kV 변전소 프로젝트의 어려움 해결

(CTT-Dong Nai) - Long Thanh 500kV 변전소 전선은 Long Thanh공항, 산업단지, 주변 생황에 전기를 공급하는 프로젝트이다. 변전소는 2021년에 준공했지만 전선은 토지에 여전히 겪고 있다

​​378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2023-06-26.15-17-09.jpg

성 인민위원회 부의장 Vo Tan Duc은 Long Thanh 500kV 변전소에 대한 회의에서 발표한다.

발전소 준고

Long Thanh 500kV 발전소 및 연결 전선 프로젝트는 공항, 산업단지, 생활에 전기를 공급하기 위한 필수적인 프로젝트이다. Dong Nai성 및 주변 구역에 과부하를 증가시킨다. 계획에 따라 프로젝트는 2022년 9월에 전기를 운영하지만 현재까지 발전소, 연결 전선은 여전히 완료하지 않다.

남부 전기 프로젝트 관리위원회 사장 Truong Huu Thanh은 다음과 같이 알려준다. 발전소는 2021년에 시공했지만 220kV 연결 전선은 토지 개간을 완료하지 않는다. “우리는 발전소를 닫았지만 용량을 소모할 수 없다. 220kV 전선이 땅에 박힌 이유는 기둥을 세우지 않아서 용량을 해제해야 한다"-Thanh은 말했다.

구체적으로 아직 보상 계획을 승인하지 않은 기둥의 기초에 대한 직책은 여전히 18/56이다. 회랑에는 아직 보상 계획을 승인하지 않은 137/248 가구가 있다. 투자자는 먼저 건설을 위한 기초 위치에 대한 보상 계획의 준비 및 승인을 우선적으로 처리한 다음 전력망 회랑에 대한 보상 계획을 계속 승인할 것을 지구에 권장한다.

지반 얽힘은 프로젝트의 진행 및 투자 효율성에 영향을 미칠 뿐만 아니라 지역, 특히 공항의 전력 공급에도 영향을 미친다.
이 문제에 관련하여 Long Thanh현 인민위원회 부의장 Tran Van Than은 다음과 같이 알려준다. 상기 프로젝트에는 영향을 받는 250건이 있다. 그중에 종교 시설 토지가 포함한다. 현재까지 지방은 조사하고 보상 계획을 세우고 승인하고 38개 기둥을 인계했다. 나머지 위치는 보상 계획을 세우고 있다.

Than에 따라 지난 시간 동안 지방은 긍정적으로 각 가구에 도착하고 프로젝트에 토지를 인계하도록 동원한다. 인민이 동의되고 보상 계획이 승인될 때, 투자자는 현이 인민에게 지불하도록 송금을 지연한다.

Long Thanh 500kV 프로젝트 및 연결 전선의 총투자액은 1조2천억동이다. 프로젝트는 2022년 9월에 전기를 운영할 것으로 예상되었지만 현재까지 기둥, 발전소 도로 및 전선은 여전히 완료하지 않았다.

“규정에 따라 전기 회랑의 영향을 받는 가구는 최대 70%를 보상된다. 현은 여러번 인민에게 동원하고 2022년 9월부터 900억동 보상 계획을 승인했지만 현재까지 투자자는 150억동을 송금한다. 잔액에 대해 인민은 여전히 보상금을 받지 않았다" – Than은 말했다. 투자자는 보상금을 인민에게 송금 지연해서 인민은 의견을 제기한다.

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2023-06-26.15-17-02.jpg 

현유 Long Thanh 500kV 변전소 프로젝트

전기 인프라 우선순위

현재 Long Thanh 500kV 변전소 프로젝트 및 연결 전선 외에도 지방에서 고압 전기 프로젝트, 공사도 계획을 지연된다. 그 이유는 송전선로가 송전선로가 많은 지역, 많은 토지를 거쳐야 하기 때문에 지가를 조사하고 평가하는 과정이 오래 걸린다는 것이다. 전력 부문은 단지 토지를 모으고 스테이션과 기초를 건설하기 위해 가져온 토지를 보상한다. 전력망 회랑은 최대 70%까지만 제한된 기능을 보상한다. 많은 경우 사람들이 동의하지 않다, 지역은 여러 번 전파하고 동원해야 한다.

지난 시간 동안 지방의 많은 지역에 있는 전력 공급 및 송전 인프라는 전체 및 부분적으로 과부하 상태이다. Long Thanh - Nhon Trach구역에서 앞으로 공항, 항만, 신규 및 확장 산업 단지와 같은 일련의 핵심 프로젝트가 있을 것이다. 따라서 새로운 전력 프로젝트 및 프로젝트에 투자하고 완료 일정을 보장하면 투자자가 비용을 절감하고 프로젝트 효율성을 높이는 데 도움이 되며 지역은 사회 경제적 발전을 위한 더 많은 동력원을 갖게 된다.

이 프로젝트에 관련하여 성 인민위원회 부의장 Vo Tan Duc은 Long Thanh현 인민위원회에 다음과 같이 제안한다. 남부 전기 공사 관리위원회를 초대하여 위치를 회의하고 보상을 승인한다; 투자자에게 토지를 인계하기 위한 2023년 제3분기에 추가 토지를 평가하고 보상 계획을 작성하고 승인하는 데 집중한다.

투자자는 토지를 개간하고 발생한 문제를 처리하는 과정에서 Long Thanh현, 기관과 협력해야 한다. 인민에게 지불하도록 보상 계획을 승인할 때 송금할 책임이 있다. 구역, 특히 Long Thanh공항에 전기를 제공하기 위한 금년 프로젝트를 완료하는 데 노력한다.
전력원 및 송전 인프라는 충분할 뿐만 아니라 인프라 프로젝트를 촉진하고 투자자를 유치하기 위해 "한 발 앞서" 있어야 한다. 부서, 지사 및 지역은 부지 정리에 있어 보다 과감한 조치를 취해야 한다. 투자자는 프로젝트를 수행하는 동안 지역과 적극적으로 조정하고 책임을 져야 한다.​​

작성자: Nam Vu

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60