Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Long Thanh공항 프로젝트: 토지를 인계하도록 5개 순위 위치

a8.jpg
인민위원회 의장 Cao Tien Dung님 (발표중) 및 교통운송부 차관 Le Anh Tuan은 Long Thanh현, Long Thanh공항 프로젝트 관리위원회와 회의한다.

Long Thanh공항 프로젝트 관리위원회의 보고서에 따라 Long Thanh현은 면적 총계의 80%를 인계하지만 깨끗한 토지를 인계하지 못하고 프로젝트 구역에서 살고 있는 가구들이 있어서 “표범” 상태를 가진 토지를 초래한다. 그래서 어렵게 시공하고 특히 프로젝트 바닥 시공 항목에서 토지 조정이다.

a7.1.jpg
Long Thanh현 인민위원회 의장은 Long Thanh공항 프로젝트 구역에서 사람에게 재정착, 토지 회서 계획을 보고한다.


계획을 보장하기 위하여 베트남 공항 총공사 (ACV), Long Thanh공항 프로젝트 관리위원회 및 계약자들은 실제적으로 조사하고 Long Thanh현 인민위원회에 사전 토지 철거 우선순위 위치를 보고한다. 구체적으로 공항의 승객역 공사 시공하고 있어서 3호, 4호 토지 예비 지역에 우선시하고 있다. 2개 구역은 활용할 가능이 없는 토지를 예비한다. 또한, 14호, 17호, 18호 구역은 우선시된다. 승객역 바닥을 시공할 때 활용할 수 있는 토지가 있다. 따라서 5개 구역은 Long Thanh현은 계약자가 시공하도록 빠르게 철거해야 한다.

a7.2.jpg
ACV 부법인장 Do Tat Binh님, Long Thanh공항 프로젝트 관리위원회 사장은 시공 계획 및 토지 철거 어려움을 보고한다.

교통운송부 차관 Le Anh Tuan님은 프로젝트의 계획이 매우 긴급하므로 Long Thanh현이 나머지 가구에 대한 이동 계획을 촉진하고 ACV이 시공하도록 5개 구역에 대한 토지를 인계한다고 말했다.

Long Thanh현 인민위원회에 따라 현재까지 지방은 1단계에 Long Thanh공항 프로젝트를 위한 2,500헥타르 면적 총계에서 2,100헥타르 면적을 인계했다 (공항 건설 1.810헥타르 및 예비 토지 722헥타르 포함). Long Thanh현 인민위원회의 계획에 따라, Long Thanh현은 투자자에게 우선시 구역에서 토지를 추가 인계하기 준비한다.

a7.3.jpg 인민위원회 부의장 Vo Tan Duc님은 토지를 인계하기 위한 이동하기 준비하는 프로젝트 구역에서 가족을 방문하고 동원한다.

 현장에서 지시하며, 성 인민위원회 의장은 Long Thanh현이 Long Thanh공항 프로젝트 관리위원회가 제안하는 구역에서 토지를 인계하도록 시간을 단축하는 데 정책을 계속하게 발행하는 것을 요구한다. Long Thanh현은 프로젝트에 토지를 이르게 인계하기 위한 사람에게 임시적인 정책을 수행해야 한다. “저는 여기에서 가족을 만나고 협상하고 그들은 동의한다. 따라서 지방정부는 사람이 프로젝트에 토지를 빠르게 인계하도록 절차를 완료해야 한다” – 성 인민위원회 의장은 말했다.

 Khac Gioi

 

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60