Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Long Thanh공항 프로젝트: 토지 개간을 지원하도록 40명 간부를 추가할 것이다

CTDphatbieu.jpg
인민위원회 의장으로서 Cao Tien Dung 회의에서 지시한다

Long Thanh공항 건설을 우선시하는 지역(1.800헥타르 이상)에서 토지 개간에 대하여, 현재 Long Thanh 토지 개발 센터는 1.007가구 가정, 개인의 630헥타르 면적에 대한 검사를 완성할 것이다. 나머지 면적은 Dong Nai고무 총공사 일인 유한책임회사의 토지이다, 인민위원회는 토지 회수 결정서를 제정하고 보상, 지원 계획서를 승인한다.

현재까지 Long Thanh 인민위원회는 86헥타르 면적으로 264가구 가정, 개인에 대한 3 승인한다, 보상, 지원 금액은 4.100 동이다. Long Thanh 토지 개발 센터는 44헥타르로 135가구에 대한 보상금, 지원금을 지불한다. 인민에게 지불한 총금액은 2.250억동이다.

나머지 지역 (3 헥타르 이상) 대하여, 현재 토지 개발 센터는 조직의 면적으로 토지 개간을 완성한다. 자원환경은 인민위원회에 18 조직 13 조직의 토지 회수 결정서 보상, 지원 계획 승인서를 제출한다.

LdaoUBND.jpgLong Thanh 인민위원회 담당자는 토지 개간 계획서를 보고한다

가정, 개인의 토지에 대하여, 현재 Long Thanh 토지 개발 센터는 733헥타르 면적으로 1.020가구에 대한 검사했다. 2020 11월에 나머지 가구들의 토지 면적에 대한 완성할 것으로 예상한다.

Loc An-Binh Son재정착 지역에서 인프라 시스템 건설 계획에 대하여, 현재 관할관청은 재정착 지역에서 4 교통도로와 배수 시스템을 포함한 우선시하는 시공 시간을 검토하고 있디. 예상에 따른 2020 9월에 우선시하는 5 공사를 완공할 것이다. 또한, 현재 건설 투자 프로젝트 관리위원회는 Loc An- Binh Son재정착에서 나머지 12 인프라 시스템을 시행하고 있다. 그중에 2 전기 공사 급수 공사는 7 10일에 완공하고 계약서를 체결할 것이다.


 LanhdaoBQL.jpg
건설 투자 프로젝트 관리위원회 담당자는 Loc An- Binh Son 재정착 시공 상황을 보고한다

회의에서 인민위원회 의장은 기관, 단체, 조직에게 아래와 같은 요구한다, 인적지원을 준비하고 Long Thanh현에 40 간부를 추가하고 검토 계획을 촉진하고 Long Thanh공항 프로젝트 보상 기록서류를 보완한다. Long Thanh 인민위원회는 프로젝트 지역에서 봉쇄에 집중한다. 건설 투자 프로젝트 관리위원회는 기술 인프라 공사의 계획을 긴밀하게 검토해야 한다. 동시에 사회 인프라 건설 프로젝트를 빠르게 착공하고 Loc An-Binh Son재정착 지역에서 동기화를 보장해서 신속하게 이민할 있다.

Khac Gioi






사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60