Dong Nai성 인민위원회

https://dongnai.gov.vn

Long Thanh공항의 깨끗한 물 공급 인프라 준비

(CTT-Dong Nai)-Long Thanh국제 공항 (공항) 동나이에서 국가 핵심 프로젝트이고 2026년에 운영될 예정이다. 앞서 나가야 인프라 하나는 깨끗한 물이다.

현재 핵심 프로젝트를 위한 파이프라인 인프라와 수자원이 준비되어 있다

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-07-18.11-15-41.jpg

Long Thanh공항에 급수 파이프 인프라를 시공한다.

파이프 건설 90%

깨끗한 물, 전기, 교통 연결은 공항 건설 과정과 향후 운영에 도움이 되기 때문에 공항이 운영되기 전에 완료해야 하는 인프라이다. 따라서 동나이 급수 주식회사의 Long Thanh공항에 대한 급수 파이프 프로젝트 선택은 2024년에 완료해야 할 우선 프로젝트이다.
동나이 급수 주식회사 프로젝트 관리위원회장 Le Thanh Trung은 다음과 같이 알려준다. Long Thanh 공항의 물 공급 파이프라인 프로젝트는 수년 전에 회사에서 준비했다. 2022년 6월에 베트남 공항 공사 - CTCP은 Long Thanh 공항 1단계의 파이프라인 경로, 연결 위치 및 물 흐름을 승인하는 문서가 있다. 다음으로 회사는 Bien Hoa-Vung Tau 고속도로 프로젝트의 보호 구조 내에서 프로젝트를 시행하기 위한 절차를 수행하고 교통부로부터 승인을 받았다. Long Thanh현은 Long An면에서 HDPE OD560급수 파이프 배치 및 위치에 동의했다.

2024년 5월초에 Long Thanh공항의 물 공급 파이프 설치 프로젝트는 공식적으로 착공했다. 이는 C종에 있는 프로젝트이고 II급 기술 인프라 공사이고 길이가 5,6km이상이고 투자 총자본이 460억동이다. 현재 프로젝트는 급수 파이프에서 공항 경계까지 용량의 90%를 시공했다.
TNG 건설 주식회사, 프로젝트 시공 계약 대표자는 다음과 같이 알려준다. Bien Hoa - Vung Tau 고속도로와 T1 및 T2 경로 교차점에 지반 문제가 없었다면 프로젝트는 지난 주말에 목적지에 도달했을 것이다. 그러나 현장의 객관적인 요인과 우천으로 인해 공사가 예상보다 늦어졌다. 계약자는 제안해서 동나이 급수 주식회사는 적합한 연장 기간을 고려했다.

동나이 급수 주식회사 프로젝트 관리위원회 지도자 Nguyen Duy Cuong은 다음과 같이 알려준다. 위 프로젝트를 시행하는 동안 지방 당국과 교통 인프라 프로젝트 투자자들은 회사를 많이 조정하고 지원했다. 이는 프로젝트 진행과 상수도 프로젝트 완료를 보장하는 데 도움이 되는 중요한 요소이다. 동시에 Long Thanh 공항이 2026년 계획대로 운영될 수 있도록 기여한다.

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-07-18.11-15-29.jpg 


Long Thanh공항에 공급원의 깨끗한 물 급수 처리장.


공급원, 네트워크 개방

위 프로젝트가 완료하면 Long Thanh공항에 1단계에 1만m3/낮,밤 공급할 것이다. 다음으로 프로젝트의 활용 용량에 따라 36.000m3/낮,밤 용량을 공급할 수 있다. 동나이강에서 원수에서 수집하고 Thien Tan정수장에서 처리돼서 D800 주철 배관 시스템을 통과한다. 동나이 급수 주식회사는 베트남 공항 공사 CTCP이 설계에 따른 진행한 공항 경계까지 급수 인프라를 시공할 것이다.

현재 Bien Hoa-Vung Tau 고속도로 프로젝트의 폭은 약 40m 정도 남아 있어 송수관 설치 전 도로 공사가 필요해 프로젝트 완료 여부는 배정된 프로젝트의 공사 진행 상황에 달려 있다. 동나이 급수 공급 주식회사는 Long Thanh공항에 급수 파이프 프로젝트를 완료하도록 이러한 도로를 서전 시공하는 데 85 프로젝트 관리위원회에 문서를 보냈다.
동나이 급수 주식회사는 현재 지방의 11개 중 10개 현, 도시에 생산, 생황에 물을 공급하고 있다 (Thong Nhat현 제외). 지역의 사회 경제적 발전을 위해 수자원과 수질을 지속적으로 보장한다. 2021년-2025년 단계에 동나이성 청정수 공급 프로젝트에 따라 수돗물 사용률을 높인다. 향후 회사는 파이프라인 네트워크를 개발하고 수처리 공장의 용량을 늘리는 데 투자할 예정이다.

구체적으로 수원의 경우, 4480.000 m3/낮.밤에서 867.000 m3/낮.밤까지 용량을 높이기 위한 정수장을 개조하고 신축할 것이다. 그중에 300.000 m3/낮.밤에서 600.000 m3/낮.밤까지 용량을 높이도록 Nhon Trach정수장, Thien Tan정수장을 개조한다. 36.000 m3/낮.밤에서 48.000 m3/낮.밤까지 Bien Hoa정수장 용량을 높이고 15.000 m3/낮.밤에서 30.000 m3/낮.밤까지 Hoa An정수장의 용량을 높인다. 12.000 m3/낮.밤 용량으로 Cam My현에서 급수 시스템 및 정수장을 신축한다. Gia Mang호수 물 정수장 (Xuan Loc현)의 10.000 m3/낮.밤 용량을 높이고 Suoi Tre 호수 지표수 처리장 8.000 m3/낮.밤 용량을 높인다.
파이프라인 네트워크에 관해서는 상수도 지역 개발 계획에 따라 송배전 파이프라인을 지속적으로 확장한다. 간선도로변의 주배관은 전액 투자하고 지선배관은 부분적으로 투자를 지원하고 사회화도 도모한다는 계획이다.
회사는 지방에서 공급 서비스 자료를 승인하도록 지방에 제안한다; 정부의 2018년 4월 17일에 제57/2018/NĐ-CP호 결의안 및 성 인민위원회의 2021년 8월 16일에 제35/2021/QĐ-UBND호 결정문에 따른 농업, 농촌에 투자 공사, 항목 투자 기업에 고려하고 지원한다. 지방, 부문, 기관은 공급원 수원을 사용하도록 인민에게 선전하고 동원한다. ​

작성자: Phan Anh

사이트를 사용하지 않았습니다, 로그인 상태 유지를 위해 클릭하세요. 대기 시간: 60